human
2025年春に大阪万博が開催されますが、パビリオンの建設などが進まない理由を答えなさい。
gpt
大阪・関西万博は、大阪府大阪市此花区の夢洲という人口島で開催されます。
2025年4月13日(日)より184日間かけて開催予定ですが、2023年現在、パビリオンなどの建設が進んでいないのです。
まず、パビリオンは大きく分けて3種類に分類されます。
・各国が費用を負担して建てる「タイプA」
・日本国際博覧会が建てたものを引き渡す「タイプB」
・建物の一区画を貸し出す「タイプC」
です。

問題となっているのは、各国の特徴を如実に表し万博の目玉となる「タイプA」のパビリオンの建設の遅れです。このタイプで出展を予定しているのは60カ国あり、そのうち46カ国が建設業者さえ決まっていない状況にあります。
理由は
1）工期の短さ
通常、オリンピックや万博などのイベントは開催時期の約1年前には建物の外装は仕上がっていなければならず、その後は内装や照明などのチェックに時間が割かれていきます。2023年現在、建設業界にとって2年弱の工期は短く、受注には消極的な姿勢となってしまうのです。

2）資材の高騰
資材の高騰により、当初の予定建設費の上振れが相次ぎ発生しています。（例：迎賓館27.2憶円→34億円、大阪館74億円→99億円など）

3）人手不足
2024年4月からは「働き方改革関連法」が運送・物流業界でも実施され、時間外労働の上限規制が適用されます。これにより、施工能力の削減は避けられません。

これらが相まってパビリオン建設が進んでいないのです。