http___fit4businessgrowth.eu_bg_about-f4bg_plans__1.xml
http___fit4businessgrowth.eu_about-f4bg_plans_.xml
1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 8.2 10.1 10.2 12.1 14.1
Проектът ще следва четири степенен класически проектен цикъл (т.е. Иницииране, Планиране, Изпълнение и Приключване). Месеци 1 – 3 (Иницииране/Планиране): Този цикъл ще се фокусира най-вече върху подготовката и стартирането на проекта, включително първата транснационална партньор срещата, създаване на Ръководство за проекта и разписване на Партньорски споразумения. Месеци 4 – 9 (Планиране/Изпълнение): Този цикъл ще се фокусира върху проектирането и разработката на Модела Fit4BusinessGrowth, върху дизайн на смесени курсове за професионално обучение на обучители и представители на крайните потребители от целевата група и върху повишаване на информираността за проекта. Месеци 8 – 18 (Изпълнение): Този цикъл ще се фокусира главно върху изпълнението на проектните дейности, включително върху провеждането на смесените курсове за професионално обучение за обучители и бизнес ментори и тестване сред целевата група от МСП на Модела Fit4BusinessGrowth. Месеци 19 – 24 (Приключване): Този цикъл ще се фокусира главно върху дейности, касаещи приключването на проекта, включително изготвяне на окончателния отчет и гарантиране развитието и действията след проекта. План на проект F4BG ФАЗА 1: ПРОУЧВАНИЯ И РАЗВИТИЕ (Септември, 2015г. – Август, 2016г.):Най-добри практики – Разработка на модела. ФАЗА 2: ПИЛОТНИ ДЕЙНОСТИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЕНТОРИ И МСП (Септември, 2016г. – Февруари, 2017г.):Обучение на 50 F4BG Ментора – Тестване с клиенти(по 2 МСП на ментор) ФАЗА 3: ОЦЕНКА: (Март– Май, 2017г.):Обратна информация от F4BG Менторите – Казуси – Подобрения ФАЗА 4: ПОДГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ (Май – Август, 2017г.):Конференции за разпространение на информация – F4BG Европейска мрежа – План за експлоатация
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 10.1 12.1 14.1
The project will follow a four stage classic project cycle (i.e. Initiate, Plan, Execute and Close). Months 1 – 3 (Initiate/Planning): This will mainly focus on setting up and launching the project including the first transnational partner meeting, issuing the Project Handbook and Partner Agreement Months 4 – 9 (Planning/Execute): This will focus on the design and development of the Fit4BusinessGrowth Model, the design of the VET Trainer and target group end-user blended learning courses and raising awareness of the project. Months 8 – 18 (Execute): This will mainly focus on executing project activities including delivering the blended learning courses to VET trainers and business coaches and target group SMEs and piloting, Fit4BusinessGrowth Model. Months 19 – 24 (Close): This will mainly focus on project closure activities including final reporting, and guaranteeing post project developments and actions. The F4BG Project Plan PHASE 1: RESEARCH AND DEVELOPMENT (Sept 2015 – Aug 2016):Best practice – Model development. PHASE 2: SME AND COACH PILOTING: (Sept 2016 – Feb 2107):Train 50 F4BG Coaches – Test with clients (2 per coach) PHASE 3: EVALUATION: (Mar – May 2017):Feedback from F4BG Coaches –Case studies – Improvements PHASE 4: FORWARD DEVELOPMENT STRATEGY (May – Aug 2017):Dissemination events – F4BG European Network – Exploitation plan