http___hr.abcepc.com_steel-structure-the-process-of-steel-warehouse-buildings-installat-product__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
STEEL STRUCTURE The process of steel warehouse buildings installat Product Detail Product Tags The process of steel warehouse buildings installation: Hoisting of the primary structure The installation of the secondary structure Roof panel and insulation installation Wall panel and insulation installation 5, Trim, and flashing installation. Installation Sequence of Metal Structures - Hoisting of Primary Structure: Assembling roof beams on the ground, erecting steel columns, hoisting steel beams, connecting secondary structure, correcting primary structure deviations, installing crane beams, and mezzanine structure (optional). Leading control quality: The deviation of the primary structure should meet the specifications and design requirements, and the high-strength bolts should meet the conditions at the beginning and end. Secondary structure installation: tie rods, roof purlins, wall girt, roof and wall bracing, sag rod, etc. Installation Sequence of Wall and Roof Panel - Roof panel and insulation cotton installation: Install insulation cotton first, then install the roof panel (lay wire mesh under the insulation cotton to prevent the insulation cotton from falling off) Primary quality control: The roof panel is mainly a waterproof problem. So it depends on the overlap between the metal sheet, nailing. And the fullness of the glue. The glue should wipe clean. The coating on the surface should not damage to prevent rust. Wall panel installation: It is mainly wall insulation and wall panel installation. Leading control quality: the wall surface is mainly an aesthetic problem and a window place waterproof problem. There is also the problem of installation deviation. For example, the bottom must flat, and the flatness deviation between the wall sheet must meet the requirements. Trim and flashing installation: Gabe trims between the roof and wall, wall corner trim at the corner of the wall, the base trim between the wall panel and brick wall, the door and window trim, and so on. Primary quality control: Trim and flashing are the last steps, and one of the main items of beautiful projects, so horizontal and vertical, is the most basic. During the construction of the prefab steel warehouse buildings, as long as the installation completed in strict accordance with the construction process and corresponding procedures, so it can effectively avoid engineering problems caused by operating errors and speed up the progress of the project.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
ČELIČNE KONSTRUKCIJE Proces montaže čeličnih skladišnih zgrada Pojedinosti o proizvodu Oznake proizvoda Proces postavljanja čeličnih skladišnih zgrada: Dizanje primarne konstrukcije Ugradnja sekundarne strukture Postavljanje krovne ploče i izolacije Postavljanje zidnih ploča i izolacije 5, Trim, i treperi instalacija. Redoslijed ugradnje metalnih konstrukcija - Dizanje primarne konstrukcije: Montaža krovnih greda na tlu, postavljanje čeličnih stupova, dizanje čeličnih greda, spajanje sekundarne konstrukcije, ispravljanje odstupanja primarne konstrukcije, postavljanje kranskih greda i međukatne konstrukcije (po izboru). Vodeća kvaliteta kontrole: odstupanje primarne strukture treba zadovoljiti specifikacije i zahtjeve dizajna, a vijci visoke čvrstoće trebaju zadovoljiti uvjete na početku i kraju. Instalacija sekundarne konstrukcije: spojne šipke, krovne grede, zidni pojas, krovni i zidni nosači, šipka za ugib, itd. Redoslijed postavljanja zidne i krovne ploče - Montaža krovne ploče i izolacijske vate: prvo postavite izolacijsku vatu, zatim postavite krovnu ploču (postavite žičanu mrežu ispod izolacijske vate kako biste spriječili da izolacijska vata padne) Primarna kontrola kvalitete: krovna ploča je uglavnom vodootporan problem. Dakle, to ovisi o preklapanju između metalnog lima, zakucavanje.I punina ljepila.Ljepilo treba obrisati.Premaz na površini ne smije se oštetiti kako bi se spriječilo hrđanje. Ugradnja zidnih ploča: To je uglavnom zidna izolacija i ugradnja zidnih ploča. Vodeća kvaliteta kontrole: površina zida uglavnom je estetski problem, a vodootporan problem na mjestu prozora. Tu je i problem odstupanja instalacije. Na primjer, dno mora biti ravno, a odstupanje ravnosti između zidne ploče mora ispunjavati zahtjeve. Montaža obloga i opšivki: Gabe obloge između krova i zida, zidne kutne obloge na kutu zida, temeljne obloge između zidne ploče i zida od opeke, obloge vrata i prozora itd. Primarna kontrola kvalitete: Podrezivanje i opšivanje posljednji su koraci, a jedna od glavnih stavki lijepih projekata, dakle vodoravnih i okomitih, je najosnovniji. Tijekom izgradnje montažnih čeličnih skladišnih zgrada, sve dok je instalacija dovršena u strogom skladu s procesom izgradnje i odgovarajućim procedurama, tako da se mogu učinkovito izbjeći inženjerski problemi uzrokovani greškama u radu i ubrzati napredak projekta.