La durada del camí crític determina la durada de projecte sencer. Qualsevol retard d' un element terminal del camí crític impacta directament amb la data planejada de la compleció del projecte (el que vol dir que no hi ha flotament en el camí crític). Per exemple, si una tasca del camí crític s' ha enraderit un dia, tot el projecte s' enrederirà un dia (a no ser que una altra tasca del camí crític es pugui accelerar en un dia).
The duration of the critical path determines the duration of the entire project. Any delay of a terminal element on the critical path directly impacts the planned project completion date (i. e. there is no float on the critical path). For example, if a task on the critical path is delayed by one day, then the entire project will be delayed by one day (unless another task on the critical path can be accelerated by one day).