بررسی تاثیر هزینه آب تلف شده و گروه بندی لوله ها در زمان بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب

افزایش عمر شبکه های توزیع آب شهری در بسیاری از شهرهای جهان باعث شده است تا تعداد حوادثی که در طول سال در این شبکه ها اتفاق می افتد افزایش یابد. در کنار راهکارهایی از جمله مدیریت حوادث, مدیریت نشت و مدیریت فشار, آخرین راه حل مقابله با این پدیده, بازسازی و نوسازی شبکه ها می باشد. در این تحقیق با ارائه یک مدل بهینه سازی و با استفاده از الگوریتم ژنتیک, زمان بندی بهینه ای برای تعویض لوله ها ارائه شده است که در صورت رعایت آن, کل هزینه های تحمیلی به سیستم در یک افق برنامه ریزی مشخص, حداقل می شود. طبق نتایج به دست آمده اعمال قید اقتصادی, گروه بندی لوله های قابل تعویض و هزینه آب هدر رفته باعث افزایش هزینه کل و اعمال قید هیدرولیکی باعث کاهش هزینه کل فرآیند بازسازی می شود.