NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato: - PDF
Download "NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato:"
1 Side 1/10 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: ØK P Notat status for vindmølleplanlægningen Dato: Dette notat har til formål, at give indblik i status for planlægningen for nye vindmølleprojekter i områder udlagt til vindmøller i Holstebro Kommuneplan Endvidere skal notatet give et overblik i, hvorvidt Byrådets målsætning om en tredobling af elproduktionen kan opfyldes ved realisering af vindmølleprojekter indenfor områderne. Med udgangspunkt i bl.a., tidsplaner og proces for planlægning for vindmølleprojekter, gives et bud på, hvornår planlægning for allerede udlagte vindmølleområder forventes afsluttet, og hvornår der eventuelt vil kunne igangsættes udarbejdelse et kommuneplantillæg for nye vindmølleområder.
2 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Områder udlagt til vindmøller i Holstebro Kommuneplan Områder, hvor der allerede er opstillet nye vindmøller 1.2 Områder, hvor planlægning for vindmølleprojekter enten i gang eller forventes igangsat i løbet af Resterende områder - hvor opstilling af nye vindmøller er betinget af, at eksisterende vindmøller tages ned 2. Potentiale for opfyldelse af Byrådets målsætning om en tredobling af elproduktion fra vindmøller i forhold til Proces for gennemførelse af planlægning for anmeldte vindmølleprojekter 4. Tidshorisont for planlægning for anmeldte vindmølleprojekter og for eventuel igangsættelse af et kommuneplantillæg for udlæg af nye vindmølleområder
3 Side 3/10 1. Områder udlagt til vindmøller i Holstebro Kommuneplan I Holstebro Kommuneplan er der udlagt 15 områder til vindmøller. De 15 vindmølleområder fremgår af kortet nedenfor. 1.1 Områder, hvor der allerede er opstillet nye vindmøller Indenfor følgende områder er der opstillet nye vindmøller (vindmøller over 2 MW): Område 34.T.02 syd for Ejsing - 3 vindmøller á 2,3 MW nettilsluttet ultimo 2011 Område 34.T.04 øst for Tvis - 4 vindmøller á 3,3 MW nettilsluttet medio 2014 Område 34.T.05 nordvest for Ulfborg - 3 vindmøller á 3,6 MW nettilsluttet ultimo T T T T T T T T T T T T T T T.05 Områder udlagt til vindmøller i Holstebro Kommuneplan Områdenummer vist med rødt er områder, hvor der allerede er opstillet ny vindmøller (over 2 MW)
4 Side 4/ Områder, hvor planlægning for vindmølleprojekter enten i gang eller forventes igangsat i løbet af Indenfor følgende områder er der enten gennemført planlægning, igangsat planlægning eller forventning om planlægning for konkrete vindmølleprojekter: Område 34.T.03 sydvest for Hogager - planlægning for 21 vindmøller er i gang Område 34.T.06 nordøst for Vemb - planlægning afsluttet - VVM-tilladelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet Område 34.T.07 nordøst for Skave - planlægning for 3 vindmøller er i gang Område 34.T.11 ved Gedmose - der er anmeldt et vindmølleprojekt Område 34.T.19 Syd for Nr. Vosborg - projekt for én vindmølle forventes anmeldt i løbet af T T T T T T T T T T T T T T T.05 Områder udlagt til vindmøller i Holstebro Kommuneplan Områdenummer vist med rødt er områder, hvor planlægning for vindmølleprojektet er i gang eller forventes igangsat i løbet af
5 Side 5/ Resterende områder hvor opstilling af nye vindmøller er betinget af, at eksisterende vindmøller tages ned Indenfor de resterende områder udlagt til vindmøller (se liste nedenfor) er opstilling af nye vindmøller betinget af, at eksisterende vindmøller, i området eller i tilgrænsende område i nabokommunen, nedtages. Afhængig af forhold såsom økonomi ved vedligehold af de eksisterende vindmøller sat i forhold til økonomi ved opstilling af nye, kan det være økonomisk rentabelt, at udskifte vindmøller allerede når de er ca. 15 år gamle. Omvendt kan vindmøller med god vedligeholdelse holdes kørende i år. Med udgangspunkt i tidspunkt for nettilslutning, angives nedenfor, hvor mange år vindmøllerne, som betinges nedtaget før opstilling af nye, har været i drift. Vindmøllerne alder indikerer, at Holstebro Kommune indenfor de kommende år vil kunne modtage anmeldelse af projekter for nye vindmøller indenfor områderne. Men der vil også kunne gå adskillige år før det sker. Planafdelingen er ikke bekendt med, at der overvejes udskiftning af vindmøllerne indenfor områderne. Område 34.T.09 ved Skalstrup - eksisterende vindmøller har været i drift i 17 år Område 34.T.10 nordvest for Bur - eksisterende vindmøller har været i drift i 17 år Område 34.T.12 ved Asp - eksisterende vindmøller har været i drift i 14 år Område 34.T.13 sydvest for Hvam Mejeriby - eksisterende vindmøller har været i drift i 15 år Område 34.T.14 ved Kvium - eksisterende vindmøller i Struer Kommune har været i drift i 14 år Område 34.T.15 vest for Sevel - eksisterende vindmøller har været i drift i 15 år Område 34.T.17 nord for Energivej - eksisterende vindmøller har været i drift i 14 år
6 Side 6/10 34.T T T T T T T T T T T T T T T.05 Områder udlagt til vindmøller i Holstebro Kommuneplan Områdenummer vist med rødt er områder, hvor opstilling af nye vindmøller er betinget af, at eksisterende vindmøller i området eller i nabokommunen nedtages. Der foreligger ikke anmeldelse af nye vindmøller indenfor områderne
7 Side 7/10 2. Potentiale for opfyldelse af Byrådets målsætning om en tredobling af elproduktion fra vindmøller i forhold til 2008 Holstebro Kommuneplan indeholder et mål om at udlægge arealer i Kommunen, der muliggør op til en tredobling af elproduktionen fra vindmøller i forhold til Vindmøller over 25 meter producerede MWh i Som følge af Byrådets mål om en tredobling af elproduktionen skal kommuneplanen som minimum indeholde arealudlæg til vindmøller med et potentiale til elproduktion af MWh. Produktionen fra vindmøller over 25 meter var i MWh. For at nå målet om en tredobling skal der produceres yderligere MWh. Opgørelse over potentiale for elproduktion indenfor områder udlagte til vindmøller i kommuneplan , viser, at der er potentiale for en yderligere elproduktion på mellem og MWh indenfor områderne. 1 Såfremt alle vindmøller, der producerede vindmøllestrøm i 2013 fortsatte med at producere, og alle de udlagte vindmølleområder blev udnyttet ville der blive produceret mellem og MWh/år. Det svarer til tæt på en femdobling af elproduktionen fra vindmøller i Der nedtages dog løbende ældre vindmøller, hvilket vil give en lille reduktion i elproduktionen. De seneste fem år er der i Holstebro Kommune nedtaget vindmøller svarende til en elproduktion på ca MWh. I området ved Husby anslås, at være potentiale for en elproduktion på mellem og MWh. Indarbejdes området i kommuneplanen vil der samlet være et potentiale for elproduktion svarende til lidt over en seksdobling af elproduktionen fra vindmøller i Tabellen på næste side viser, at når vindmøller nordøst for Vemb (planer vedtaget - møller ikke opstillet), sydvest for Hogager og nordøst for Skave er nettilsluttet vil målsætningen om en tredobling af elproduktionen fra vindmøller i forhold til 2008 være mere end opfyldt. 1 Opgørelse for områder udlagt til vindmøller, hvor indenfor der ikke var nettilsluttet nye vindmøller (over 2 MW) ved udgangen af Dvs. en opgørelse af mulig produktion indenfor såvel områder, hvor der blev opstillet vindmøller i 2014 (sydøst for Tvis), vedtaget planer for vindmøller (nordøst for Vemb), igangsat planlægning (nordøst for Skave og sydvest for Hogager) samt alle resterende områder. Elproduktion fra vindmøller, der nedtages i forbindelse med opstilling af nye, er fratrukket.
8 Side 8/10 Elproduktion MWh/år Bemærkninger Elproduktion En tredobling = MWh/år Elproduktion Anslået elproduktion Elproduktion produktion fra Tvis møller, nettilsluttet sidst i juni 2014 (anslået MWh) Anslået elproduktion Anslået elproduktion produktion fra møller ved Tvis, i produktion hele året (anslået MWh/år) Anslået elproduktion Anslået elproduktion produktion fra møller nordøst for Vemb (anslået MWh/år) Anslået elproduktion Anslået elproduktion produktion fra møller ved Hogager (anslået MWh/år og Skave (anslået MWh/år) Elproduktion i år 2008 og 2013 baseret på produktionstal fra Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller. Ved anslået elproduktion i årene er der ikke korrigeret for eventuel nedtagning af udtjente vindmøller uden for områder udlagt til vindmøller i kommuneplan
9 Side 9/10 3. Proces for gennemførelse af planlægning for anmeldte vindmølleprojekter Planlægning for et vindmølleprojekt strækker sig over en periode på ca måneder fra tiden fra igangsætning af udarbejdelse af et debatoplæg til endelig vedtagelse af lokalplan. og meddelelse af VVM-tilladelse. Uforudsete forhold som f.eks. et statsligt veto mod planerne, kan forlænge processen yderligere. Planlægning for to vindmølleprojekter kan som ressourcefordelingen er pt. være i proces ad gangen. Da der er tidspunkter, hvor et vindmølleprojekt giver større arbejde end i andre er det en stor fordel når planlægningen for projekterne ligger på forskellige stadier i planlægningen. Dvs. ét projekt i de første faser af planlægningen det andet projekt i de sidste faser. Udover projekter i en konkret planlægningsproces køres der ved siden af diverse afklaring ift. vindmølleprojekter, der afventer planlægning (som f.eks. anmeldt projekt ved Gedmose) eller proces vedrørende stillingtagen til udlæg af nye vindmølleområder. I overordnede træk går tidsforbruget i planafdelingen til følgende: Indledende afklaring og tilretning af det anmeldte vindmølleprojekt - herunder undersøgelse af naturmæssige forhold, beskyttelseslinjer, støj mv. der kan medføre justeringer af mølleplaceringer, samt møder med anmelder og dennes rådgiver mv. I forbindelse med Hogager projektet indgik f.eks. afklaring af møllehøjde, antal vindmøller og opstillingsmønster med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Udarbejdelse af debatoplæg og fastlæggelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering (miljørapporten), herunder udsendelse i forudgående høring. Opsamling af indkomne høringssvar afklaring af høringssvars betydning for vindmølleprojektet og miljørapporten, samt forelæggelse for UNMK Udarbejdelse af miljørapport intern afklaring af krav til miljørapporten, samt kvalitetssikring af diverse udkast til miljørapport. Holstebro Kommune er planlægningsmyndighed og skal stå inde for/stå på mål for, at vindmølleprojektet overholder gældende lovgivning og retningslinjer. Udarbejdelse af lokalplan og evt. kommuneplantillæg. Miljørapport og forslag til lokalplan og evt. forslag til kommuneplantillæg sendes i høring herunder afholdelse af borgermøde. Opsamling af indkomne høringssvar afklaring af høringssvars betydning for vindmølleprojektet og miljørapporten, herunder forhandling ved en eventuel statslig indsigelse med virkning af veto. Endelig vedtagelse af lokalplan/kommuneplantillæg. Udstedelse af VVM-tilladelse, og bidrag i forbindelse udstedelse af byggetilladelse mv.
10 Side 10/10 4. Tidshorisont for planlægning for anmeldte vindmølleprojekter, og for en eventuel igangsættelse af et kommuneplantillæg for udlæg af nye vindmølleområder Som det fremgår under punkt 2 er planlægning for vindmøller i gang indenfor vindmølleområderne 34.T.03 sydvest for Hogager og 34.T.07 nordøst for Skave. Her udover afventer planlægning for områderne 34.T.11 ved Gedmose og 34.T.19 ved Nr. Vosborg. dvs. i alt fire vindmølleprojekter. I tidsplan for planlægning for vindmølleprojektet sydvest for Hogager arbejdes efter, at en endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg vil kunne ske i oktober For vindmølleprojektet nordøst for Skave forventes der i en groft skitseret tidsplan, at kunne foreligge endeligt vedtaget lokalplan i primo Planlægning for anmeldt projekt ved Gedmose forventes at kunne gå i gang når planlægningen for vindmølleprojektet ved Hogager er afsluttet. Fra anmelders side presse på for en afklaring af, hvornår planlægning vil kunne gennemføres. Dette har baggrund i presserende behov for aftale om forlængelse af et betinget skøde. Planlægning for de fire områder forventes, som ressourcefordelingen er pt., at kunne være afsluttet primo Forarbejde til en eventuel udarbejdelse af et kommuneplantillæg for udlæg af nye områder til vindmøller eller et selvstændigt kommuneplantillæg for udlæg af vindmølleområde ved Husby forventes ud fra ovenstående, at kunne sættes i gang i begyndelsen af Såfremt det besluttes at der skal igangsættes et kommuneplantillæg for vindmølleområde ved Husby vil udarbejdelse af et kommuneplantillæg for udlæg af nye områder til vindmøller blive udskudt til slutningen af 2017.
NOTAT. Til: Forelæggelse for Udvalg for Natur, Miljø og Klima 19. august 2014
Side 1/11 NOTAT Til: Forelæggelse for Udvalg for Natur, Miljø og Klima 19. august 2014 Sagsnr.: Vedr.: 01.02.00-K04-1-13 Kommentering af høringssvar forudgående høring og høring forud for udarbejdelse
Debatoplæg. Vindmøller nordøst for Husby og på Fugleøen ved Thorsminde. Indkaldelse af idéer og forslag. Marts 2016 HOLSTEBRO KOMMUNE
Debatoplæg Vindmøller nordøst for Husby og på Fugleøen ved Thorsminde Indkaldelse af idéer og forslag Marts 2016 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Sepember @ Forudgående høring Debatfasen strækker sig fra onsdag
NOTAT. Bilag 2 - kommentering af forslag til nye vindmølleområder
Side 1/13 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Byrådet og ØK 01.02.03-K04-1-12 Bilag 2 - kommentering af forslag til nye vindmølleområder Dato: 25-06-2014 Forslag til nye områder til vindmøller indkommet i forbindelse
Tillæg nr. 14. Udkast Kommuneplan Vindmøller i Holstebro kommune HOLSTEBRO KOMMUNE
Tillæg nr. 14 Kommuneplan 2009 Vindmøller i Holstebro kommune Udkast 16-01-2012 HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er lagt frem i offentlig høring i 8 uger fra den
19. april 2011 SHM/JLI
Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild
Langsigtet vindmølleplanlægning i kommunerne
1. december 2011 Langsigtet vindmølleplanlægning i kommunerne 1. Sammenfatning I denne rapport analyserer CONCITO mulighederne for at sikre, at kommunerne også i fremtiden påtager sig at lave en kontinuerlig,
NOTAT. Forelæggelse for Holstebro Byråd P / P Kommentering af høringssvar - vindmøller nordøst for Vemb
Side 1/11 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Forelæggelse for Holstebro Byråd 01.02.05-P16-7-13/ 01.02.15-P15-5-13 Kommentering af høringssvar - vindmøller nordøst for Vemb Dato: 12-05-2014 Dette notat er udarbejdet
Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13
Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn Redegørelse Baggrund På Ebeltoft Færgehavn står der i dag 18 vindmøller, 16 på havnens nordlige mole og 2 på