Project Professional 2019 Project Professional 2016 Project 2010 Project 2007 Project Online Project Online -työpöytäsovellus Project Standard 2007 Project Standard 2010 Project Standard 2013 Project Standard 2016 Project Standard 2019 Lisää... Vähemmän
Monissa resurssinäkymissä, mukaan lukien Resurssien käyttö -näkymässä, ylivaratut resurssit näytetään punaisella. Ylivarausta tapahtuu, kun resurssin enimmäismäärä on ylitetty jonakin ajanjaksona. Resurssitaulukoissa ylivarattujen resurssien ilmaisinkenttä sisältää myös resurssin tasaamisen ilmaisimen. Se osoittaa, että resurssi voidaan tasata. Etsi ilmaisin ja tarkastele tehtävävarauksia sen arvioimiseksi, voidaanko ylivaraus hyväksyä.
Tarkastele näkymän aika-asteikko-osaa. Näet juuri lisäämälläsi %-varaus-rivillä resurssin käytettävissä olevan työaika-kokonaisprosenttiluvun, joka on myönnetty varauksiin valittuna ajanjaksona. Lisäksi näkymän aika-asteikko-osa näyttää sekä resurssin ylivaratun työn että sen varauksen prosenttiluvun punaisella, jotta voit määrittää tarkalleen, mistä alkaen resurssi on ylivarattu.
Jotta löydät resurssit, jotka voivat tehdä lisätyötunteja, voit näyttää Resurssien käyttö -näkymän ja muokata sitä. Näet tällöin, miten kauan (tunnit, päivät tai viikot) resurssi on käytettävissä muita tehtäviä varten. Voit myös tämän näkymän avulla jakaa työn uudelleen ylivaratuista resursseista alivarattuihin resursseihin.
Voit myös näyttää Resurssikaavio-näkymän ja muokata sitä, jos haluat tarkastella yksittäisen resurssin työmäärän palkkikaaviota. Se auttaa sinua selvittämään, kuka voi työskennellä lisätunteja tehtävässä. Voit tarkastella tietoja yhdestä alivaratusta resurssista kerrallaan Resurssikaavio-näkymässä. Näet tällöin käytettävissä olevan työmäärän ajanjakson mukaan.
Monissa resurssinäkymissä, mukaan lukien Resurssien käyttö -näkymässä, ylivaratut resurssit näytetään punaisella. Ylivarausta tapahtuu, kun resurssin enimmäismäärä on ylitetty jonakin ajanjaksona. Resurssitaulukoissa ylivarattujen resurssien ilmaisinkenttä sisältää myös resurssin tasaamisen ilmaisimen . Se osoittaa, että resurssi voidaan tasata. Etsi ilmaisin ja tarkastele tehtävävarauksia sen arvioimiseksi, voidaanko ylivaraus hyväksyä.
Vihje: Voit lähentää aika-asteikossa näkyvää ajanjaksoa (voit esimerkiksi muuttaa näkymän päivistä tunteihin) napsauttamalla Lähennä . Vastaavasti voit loitontaa ajanjaksoa (voit esimerkiksi muuttaa näkymän päivistä viikoiksi) napsauttamalla Loitonna .
Huomautus: Vaikka et suodattaisi ylivarattuja resursseja, voit helposti nähdä, mitkä resurssit on ylivarattu, koska niiden nimet näkyvät punaisella missä tahansa resurssinäkymässä. Myös Resurssiluettelo- ja Resurssien käyttö -näkymissä ilmaisin ilmestyy ilmaisinkenttään ja näyttää tasattavat ylivaratut resurssit.
Napsauta Resurssienhallinta-työkaluriviltä Siirry seuraavaan ylivaraukseen .