Kun siirrät projektia, voit päättää, haluatko Projectin siirtämän myös todellisen työmäärän päivä määrät. Jos haluat määrittää tarkemmin, miten tehtävien todelliset ja valmiit osat liikkuvat, käytä Project Update-toimintoa ennen siirtymistä. Valitse Project _t_ Update Projectja valitse sitten Ajoita keskeneräinen työ uudelleen alkamaan -vaihto ehto. Nyt voit määrittää ajan, jonka jälkeen keskeneräinen työ voidaan ajoittaa. tehtävien todelliset päivä määrät eivät siirry. Kun olet tehnyt sen, voit käyttää Siirrä projekti-toimintoa.
Jos projektin kysyminen alkaa ennen projektin alkamis päivää, olet ehkä määrittänyt päivämäärä rajoituksen, tehtävällä voi olla ulkoinen riippuvuus tai tehtävällä voi olla todellinen alkamis päivämäärä ennen projektin alkamis päivämäärää. Kokeile seuraavia ratkaisuja:
Jos tehtävällä on päivämäärä rajoitus, joka alkaa aikaisintaan projektin alkamis päivänä, palauta rajoitus. Valitse tehtävä, valitse tehtävän tiedotja valitse sitten lisä asetukset -väli lehti. Valitse rajoitus tyyppi -luettelosta mahdollisimman pian.
Jos tehtävä edellyttää ulkoista riippuvuutta, muuta projektin alkamis päivämäärä vastaamaan ulkoista riippuvuuspäivämäärää. Valitse Projekti-valikosta Projektitiedot. Kirjoita Aloitus päivämäärä -ruutuun uusi päivä määrä.
Jos tehtävän todellinen alkamis päivä on virheellinen, valitse tehtävä ja valitse sitten Työkalut -valikosta seurantaja valitse sitten Päivitä tehtävät. Muuta Aloitus -ruudussa olevaa päivä määrää kohdassa todellinen.