김해신공항 개발 사업 기본 계획 수립에는 업무 분담에 근거가 없어 혼선이 있을 뿐 아니라 이후 변경사항 발생 대처도 어려워, 사업시행지침안 제정 등의 필요성이 있다.
김해신공항 개발 사업 기본 계획 수립 과정 에서 지방청과 공항공사의 역할과 할 일이 정해진 근거가 없어 업무에 혼선이 있었으며 이를 개선하기 위한 규정이 필요하게 되었다. 또한 신공항 개발 사업을 시행하게 되면 기본계획에 따라 진행이 될 경우도 있지만 여러 변경 사항이 발생하기도 한다. 이 때 현 체제에서는 기본계획을 수립한 본부에서는 이에 관여할 근거 책임 소재가 미흡해 사업 추진이 원활하게 되지 않는 일이 발생한다. 따라서 현 공항개발 사업 시행 체제를 살펴보고 본부 지방청 공항공사 간의 역할과 책임을 명확히 설정하는 등의 사업 시행 지침 안을 만들어 공항 개발 사업이 원활하게 수행될 수 있도록 하고자 한다.