영향을 주는 사업 수행시, 특히 이주, 선주민 토지에 위험물질 저장이나 처리를 할 때 사전동의를 구하도록 하고 있다.
총사업비 분석은 ‘관리대장’의 사업에 대해 ‘관리지침’에서 제시하는 적절한 항목과 절차, 기준 등을 고려하여 총사업비 조정을 요구하였는가를 객관적이고 합리적이며 과학적인 방법을 적용하여 사전에 검토하는 것이다. 즉, 총사업비 조정 요구는 원칙적으로 사업에 중대한 변화와 명확한 사유가 발생한 경우에만 할 수 있으며, 총사업비 분석은 명확한 근거를 바탕으로 한 충분한 소명자료를 근거로 수행해야 한다. 단, 물가 변동, 낙찰차액, 계약차액, 환율 변동 등 사업 진행 단계에서 예상할 수 없거나 구체화하기 어려운 상황에 대해서는 ‘자율조정’ 항목으로 간주해 총사업비 조정을 위한 협의를 생략할 수 있다.