RAM 업무는 초보적인 단계에 있고, 방위사업 관리도 체계적으로 수행되지 못하고 있다. 그러므로 RAM 업무의 내실화, RAM 역할의 확대 및 구체화, 다른 사업과의 연계성 강화가 필요하다.
우리나라의 RAM 업무는 앞에서 본 바와 같이 정성적, 형식적 분석 수준에 그치고 있고, 2013년에 객관성 제고를 위하여 신뢰도에 대한 시험평가 규정이 신설되었으나 RAM 업무는 초보적인 단계에 있다고 말할 수 있다. 또한 다른 사업관리활동과의 상호 환류도 미약하여 방위사업 관리가 체계적으로 수행되지 못하고 있는 실정이다. 방위사업 관리의 효율성 제고를 위해서는 RAM 업무의 내실화 방안 마련이 필요하고, 사업추진단계별 RAM 역할의 확대 및 구체화가 요구되며, 다른 사업관리활동과의 연계성도 강화되어야 한다. 또한, 방위사업 추진 단계별로 후속 단계들의 필요성 및 추진전략을 재검토하도록 제도화하여야 한다. 본 장에서는 이들의 세부방안을 제시한다.