최근 해양플랜트 발주는 전 공정을 책임지는 일괄 계약으로 이루어져 각종 손실까지 떠안는 경우가 많다. 특히 국내 조선사들의 해양플랜트는 변수가 많아 리스크가 더 크다. 이런 상황에서 역량 부족으로 겪는 시행착오가 대규모 손실까지 이어지고 있다.
최근 해양플랜트 발주는 우리가 확실한 우위를 가지고 있는 제작공정뿐 아니라, 설계에서 구매, 건조 제작, 설치, 시운전까지 전 공정을 책임지는 수요자 맞춤형의 일괄 계약으로 이루어지는 경우가 많아, 설계 변경 및 맞춤형 건조에 따른 시행착오의 손실까지도 떠안게 되는 상황이 발생한다. 특히, 국내 조선사들이 수주하는 해양플랜트들은 초대형 FPSO나 FLNG와 같이 대체로 규모가 크거나 첨단 고사양 프로젝트들로, 자원개발에 오랜 경험을 가진 발주자나 엔지니어링회사들도 예상하지 못한 변수들이 발생하는 등 설계변경 및 이에 따른 제작공정 지연 및 비용 상승의 리스크에 더 크게 노출되어 있다. 이런 상황에서 해양플랜트 설계 역량의 부족 및 해양 자원개발 특성에 대한 이해 부족은 프로젝트 견적 오류, 공정관리 예측 곤란, 설계변경에 대한 대응 미숙 등으로 이어지며, 최근 국내 조선사들이 겪고 있는 대규모 손실은 이러한 점에 기인한다.