교통전문기관의 검증시스템이 없어 수립권자는 비용과 시간의 문제로 면밀하게 검토할 수 없으며, 개발사업자도 조정 요청 시스템이 없어 수립기간이 장기화된다.
교통전문기관의 검증시스템이 없어 수립권자는 사업시행자가 제출한 용역결과에 이견이 있더라도 비용과 시간의 문제로 면밀한 검토를 수행할 수 없으며, 개발사업자의 경우도 지자체가 숙원사업을 반영하더라도 이에 대한 조정을 요청할 수 있는 시스템이 없어 수립기간이 장기화되는 원인으로 작용한다양주광석지구 광역교통개선대책의 경우(’08.12월 확정) 광역교통개선대책 수립단계에서 수립권자인 경기도와 사업시행자인 한국토지공사(현 한국토지주택공사)의 개선대책(안) 비용부담 합의 실패로 수립권자와 사업시행자 각각의 개선대책(안)을 국토교통부에 제출하는 사례도 발생하였다.