부개4구역 주택재개발사업에서 사업성 평가 자료의 내용이 제출시기에 따라 달랐고, 그 근거에 대한 설명부족으로 신빙성이 떨어져 인가 등 결정을 내린 행정기관의 불신으로까지 발전하였다. 따라서 자료 접수와 인허가 시 신뢰도만큼은 엄격히 관리해야 한다.
그런 의미에서 자료에 대한 신뢰도의 관리가 중요한데 즉 부개4구역 주택재개발사업에서는 사업성을 평가하는 데 사용되는 자료의 내용이 제출 시기에 따라 일치하지 않는 경우가 있었는데(사업비가 사업시행인가 시기, 인천시청의 추정분담금 발표 시기, 정비계획변경 시기마다 다름) 그 근거에 대한 설명이 부족하여 신빙성을 얻지 못하고, 이를 근거로 인가 등의 결정을 한 행정기관에 대한 불신으로 발전하는 현상이 나타나고 있다. 이는 갈등 전개의 초점이 내용에 대한 논의보다는 제출된 자료에 대한 신뢰 문제에 머물게 되어 생산적 논의에 부정적으로 영향을 미쳤다라고 볼 수 있다. 따라서 조합 등에서 행정기관에 제출한 자료를 접수하고 인허가 등을 내줄 때 타당도까지는 아니라도 자료의 일관성, 즉 신뢰도는 엄격히 관리해야 한다. 일관성이 없어서 불확실한 내용을 근거로 갈등이 전개되어 불신이 조장되는 것을 방지할 수 있다고 설명하고 있다.