국내개발을 통한 무기체계 획득의 사업 단계는 탐색개발, 체계개발 그리고 양산으로 구분되는데 국내 보유 기술수준에 따라 탐색개발이 생략되어 체계개발로 바로 진입하거나 체계개발 단계의 시제품이 초도 물량으로 바로 이어지기도 한다.  장거리레이더가 바로 이와 같은 경우이다.
일반적인 국내개발을 통한 무기체계 획득의 사업 단계는 탐색개발, 체계개발 그리고 양산으로 구분된다. 국내 보유 기술수준에 따라 탐색개발이 생략되어 체계개발로 바로 진입할 수 있으며, 체계개발 단계의 시제품이 초도 물량으로 바로 이어지는 사업도 있다. 장거리레이더의 경우 사업추진전략 확정 당시 국내 레이더 개발 기술수준이 TRL 7 이상으로 탐색개발을 생략하고 바로 체계개발에 진입하며 개발에 성공할 시에 양산하는 것으로 결정 되었었다. 즉, 장거리레이더의 체계개발 시제품은 전투용 적합 판정을 위한 시험평가를 위해 사용되고 전력화 대상 물량은 별도의 양산 사업을 통해 획득하는 계획이다. 앞에서 설명한 바와 같이 현재 체계개발이 진행 중이며 2016년 양산 진입을 위한 준비가 필요한 상황이다. 체계개발이 성공적으로 완료되려면 목표한 일정, 성능 그리고 비용을 모두 만족시켜야 하는데, 여기서 체계개발 사업 진행을 위해 소요된 사업비용 뿐 아니라 계획된 양산단가의 만족 여부를 판단해야 한다. 양산단가에 따라 국내 양산을 통한 획득의 경제성을 가늠할 수 있다. 비록 체계개발이 완료되어 양산 진입을 앞두고 있다 하더라도 국외구매 대안과의 경제성 비교의 필요성이 있는 것이다.