국방연구개발사업의 사업성과에 미치는 성능, 일정, 비용 간 영향력 요인을 우선순위에 따라 추출가능했으므로 효율적인 사업 수행이 가능해졌다고 할 수 있다.
성능에 미치는 영향의 우선순위로서는 요구사항 관리, 획득 기술 관리, 획득 검증, 획득 확인, 획득 요구사항 개발 순으로 나타났으며, 일정에 미치는 영향의 우선순위로서는 프로젝트 계획 수립, 프로젝트 감시 및 통제, 통합 프로젝트 관리, 요구사항 관리, 획득 요구사항 개발 순으로 나타났고, 비용에 미치는 영향의 우선순위로서는 요구사항 관리, 통합 프로젝트 관리, 측정 및 분석, 획득 확인, 획득 검증 순으로 나타났다. 이러한 영향력 분석 결과 국방연구개발사업 수행 간 사업성과에 미치는 성능, 일정, 비용 간의 영향력을 고려하여 사업수행의 우선 순위 및 위험관리를 수행 시 보다 효율적인 사업수행이 가능할 것으로 판단된다.