사업 분석평가 시, 획득비와 운용유지비용을 분석하는데 우리나라는 야전운용 실적 및 관련 자료 부족으로 개략적 추정치나 유사장비를 통한 추정 산정이 비효율적이라, 기존 방식에 RAM 실적치를 반영하여 근접한 비용 산출을 통해 효율적인 사업계획 수립을 지원한다.
현행 분석평가 시에 획득비와 운용유지비용 분석을 하게 되는데, 이들 비용 분석은 전산모델에 파라미터의 개략적인 추정치를 적용한 분석이나 야전에서 운용했던 장비들 중에 유사성이 높은 장비의 실적을 분석하고 획득 예정 장비의 복잡도를 추정하여 산정하는 방식을 많이 활용하고 있다. 우리나라와 같이 자체 개발된 장비의 야전운용 실적이 많지 않고 관련 자료 축적이 충분하지 않은 경우에는 오차가 클 수밖에 없어 효율적인 사업계획의 수립과 집행을 제한하고 있다. 따라서 실 발생비용에 근접한 비용 산출을 하도록 획득단계별로 기존 방식에 의한 비용분석은 물론 RAM 실적치를 반영하여 획득비와 운용유지비를 산출하여 기존 분석내용을 보완하도록 개선한다. 이를 위하여 사업관리팀장은 RAM 분석자료를 분석평가(비용분석) 담당부서로 통보하도록 한다. 획득비와 운용유지비 분석 시에 검증된 RAM 값의 적용은 예비장비나 CSP의 적정 획득 수량과 지원장비나 정비장비의 적정 성능이나 수량 판단을 지원하게 하고, 운영유지비 분석의 정확성 제고로 효율적인 사업계획 수립을 지원한다.