특징적인 것은 예비 타당성 조사 사업의 중간 점검으로, 이는 투자 평가DB 확보와, 국가기간교통망계획과 중기교통시설투자계획, 교통SOC의 사업 연동을 위해서 실시된다.
여기서, 특징적인 것은 예비 타당성 조사 대상 사업의 중간 점검을 실시하는 것이다. 이러한 이유는 두 가지이다. 첫째 체계적인 중간 점검 준비를 위하여 예비 타당성 조사 대상 사업 선정 과정 단계부터 중    간 점검 제도를 적용함으로써 중간 점검을 위한 투자 평가DB를 확보할 수 있다. 둘째, 교통SOC 최상위 계획인 20년 단위 국가기간교통망계획 그리고 국가기간교통망계획의 실행 계획인 5년 단위 중기교통시설투자계획과 교통SOC 사업을 연동하기 위하여 예비 타당성 조사 대상 사업 선정 과정에서 관련 계획 반영 여부를 포함한 적합성 여부를 판단하여 투자 심사 소 위원회에 제출토록 하였다. 이러한 조치를 함으로써 교통SOC 사업 선정 과정에서 국가기간교통망계획과 중기교통시설투자계획 등 상위 계획의 실효성을 높일 수 있을 것으로 판단하였다.