공사 ◣처 ◤팀장 CA는 개발업체의 공정률 부진 만회방안 제출 요구 문서를 결재했고, 신규 구축 시스템의 결함을 보고 받아 용역완료 기한 불이행을 알고 있었다. 
공사 ◣처 ◤팀장 CA은 2017. 7. 4.과 같은 해 8. 30. 2차례에 걸쳐 개발업체에 용역 재개발 부문의 공정률 부진공정 만회대책 제출을 요구하는 문서를 결재하는 등 용역 재개발 부문의 개발 지연 사실을 알고 있었고, 같은 해 9. 19. 새로 구축된 시스템을 시험운영하면서 운영 결과 일부 시스템에 문제가 있다고 소속 직원들로부터 보고받아 정식운영일을 용역완료기한 약 1개월 후인 같은 해 10. 27.로 정하는 등 용역완료기한인 같은 해 9. 25.까지 과업지시서에 따른 정식운영 및 안정화 기간 절차를 거치지 않았다는 것을 알 수 있었다