RAM값을 고려한 비용 산정 후 예산편성을 하게 되면, 계약체결을 위한 예정가를 산출할 때나 계약체결 내용 조정 시 더욱 수월해진다.
탐색개발사업이나 체계개발사업 혹은 양산사업의 사업비 예산편성은 비용분석 결과를 적용하고 있다. 계약관리부서는 편성된 예산의 범위 내에서 계약체결을 위한 예정가를 산정하는데, 이때 분석평가담당부서나 사업관리팀으로부터 비용분석자료를 제출받을 수 있지만, 비용분석자료가 RAM을 활용한 자료가 아니기 때문에, 실 발생비용을 고려한 예정가 산출을 위해서는 RAM 계획을 포함한 사업계획을 고려하여 새로이 분석할 수밖에 없다. 비용분석 시에 RAM 값을 고려한 비용을 산정하고 이를 바탕으로 예산을 편성한다면, 계약체결을 위한 예정가의 산출이 동일한 방법으로 수행되어 용이해진다. 또한, RAM 시험평가 결과 계약체결의 내용을 조정할 필요가 있을 경우에 조정이 용이해진다.