단계별 목표값 설정 기준이 사업계획을 반영해 수립되도록 규정화되어 있지 않고, 사업마다 상이한 기준에 따라 진행되어 일관성 있는 추진이 어렵다. 성장 목표가 초기에 고려되지 않아 체계적인 발전을 기대하기 어렵고, RAM 업무 내용도 단계별 사업내용에 맞추어 수행되지 않고 있다.
단계별 RAM 목표값 설정 기준이 단계별 사업계획을 반영하여 수립되도록 규정화되어 있지 않다. 또한, 각 단계별 추진 목표가 사업 착수 전에 미설정된 상태에서 추진되고 각 단계별 분석 기준이 연구개발 주관기관에 의하여 자체적으로 설정됨으로써 사업마다 상이한 분석 기준에 따라 진행되어 일관성 있는 추진이 어려워진다. 우리나라와 같이 지속적인 기술개발이 필요한 환경하에서는 선행연구단계에서 신뢰도의 성장관리계획을 수립하여 연구개발 단계별로 점진적으로 신뢰도를 향상시키도록 하여야 함에도 불구하고, 이러한 성장 목표가 선행연구단계 등 초기에 고려되지 않음으로써 체계적인 발전을 기대하기 어렵다. 또한, 단계별 RAM 업무 내용이 단계별 사업내용에 맞추어 적절하게 수행되지 않고 있다는 점이다. 예를 들면, 탐색개발 단계에서 일부 구성품과 부품이 개발됨에도 불구하고, 탐색개발단계에서는 획득하고자 하는 무기체계의 RAM 목표값 설정 및 달성방안을 수립하도록 되어있어 탐색개발 중 개발되는 구성품과 부품에 대한 신뢰성 활동이 일어나지 않게 된다.