Goliath FPSO 프로젝트는 설계변경과 막대한 건조비용 상승 및 계약변경 등 여러원인으로 손실을 입고 있다.
Goliath FPSO 프로젝트는 세계 최대 규모의 원통형 FPSO로, 발주처(Eni Norge AS)나 조선사 모두 처음 도전하는 프로젝트로, 건조 시작 이후 설계가 2회 변경되고, 인도 시기도 2013년 7월에서 2014 하반기로 변경되는 등 발주처의 잦은 설계 변경과 사양 추가에 따른 원가 상승 및 납기 연기가 손실로 이어지고 있다. 이 프로젝트는 계약 당시 건조비용을 11.6억 달러(1조 2,300억 원)로 산정하였으나, 이후 비용이 22억 달러(2조 5,000억 원)로 급증하여, 계약변경(change order) 추진을 통해 계약금액을 20억 달러로 상향 조정한 바 있다.