인수부터 2년과 EPC계약 완공부터 2년까지 하자통지기간이 겹친다. 이 기간 발전소결함이 누구의 책임인지 명확하지 않아 발전사업자가 책임진다. 운영에 지장이 있으니 분명한 처리가 필요하다.
상업운전일이 달성되어 운영자가 발전소를 인수하여 운전하는 초기 2년과 EPC계약에서 완공 후 2년 정도의 하자통지기간(defect notification period)이 겹치게 된다. 이 기간 동안에 발생하는 발전소의 어떤 결함이 EPC계약자의 책임인지 아니면 운영자의 책임인지 여부가 명확하지 않을 수 있다. 그 경우 발전사업자가 EPC계약자 혹은 운영자에게 책임을 물을 수 없다면 이를 발전사업자가 모두 떠안아야 하는 상황이 발생할 수 있기에 이에 대한 분명한 처리가 요구된다. 또한 운영자가 발전소를 점유하여 통제하고 있는 와중에 EPC계약자가 하자수리를 하는데 있어 발전소 운영에 지장을 초래할 수도 있기에 이러한 부분을 매끄럽게 해결할 수 있도록 해야 한다.