본 논문은 사업 초기 단계에서의 공사비를 합리적으로 추정하고 있어, 발주자는 재개발˙재건축 사업 추진계획의 합리적 수립을 위한 수단으로 활용할 수 있다.
본 논문은 회귀분석의 방법을 이용하여 재개발˙재건축 사업의 62개 사례를 근간으로 사업 초기 단계에서의 공사비를 합리적으로 추정하여 발주자 입장에서 신속한 사업 추진에 대한 의사결정 및 사업수지 분석을 통한 자금 수급 계획을 마련할 수 있다. 궁극적으로 발주자 입장에서는 재개발˙재건축 사업 초기 단계에서 객관적인 정보로 이용될 수 있기 때문에 사업 초기 단계에 사업 타당성을 검토할 수 있어 합리적인 재개발˙재건축 사업 추진계획을 수립할 수 있는 수단으로 활용 가능하리라고 예상된다. 그러나 본 연구의 범위가 재개발˙재건축 사업의 공사비만을 대상으로 한정하였다는 점은 연구의 한계로 지적되며, 향후 다른 공동주택 건설 사업에 대한 추가적인 연구가 필요하다.