국토 교통 총 사업비 조정 지침은 시설 공사 총 사업비 조정에 있어 필요한 사항을 규정하고, 총 사업비 증액 원인 및 합리성 위주로 중간 점검을 수행했다. 그러나 본 지침 개정으로 환경 변화에 따른 교통수요 변화 관리를 강화했고, 필요시 사업 규모 조정 및 타당성 재조사 여부 결정도 규정하고 있다.
국토 교통 총 사업비 조정 지침 은 국토 교통부에서 국고 또는 기금으로 시행하는 시설 공사의 총 사업비를 조정함에 있어 총 사업비 조정 요청시기 및 절차, 기준 등 필요한 사항을 규정하고 있다. 본 지침은 교통SOC 투자 사업이 예비 타당성 조사 이후에 기본 계획, 기본 및 실시 설계, 공사 전 단계에서 총 사업비 조정 신청을 할 경우에 총 사업비 증액의 원인 및 합리성 측면 위주로 중간 점검을 수행하여 왔다. 그러나 교통SOC 효율화 대책(‘14년 5월, 국토교통부)의 일환으로 본 지침을 개정(‘14년 3월)하여 총 사업비 조정 신청 시 개발 계획 등 환경 변화에 따른 교통수요의 변화에 대한 관리도 강화하였다. 사업 시행자는 총 사업비 조정 신청 시 교통 수요 예측 설명 자료를 제출토록 하고 있으며, 기본 설계 및 실시 설계 종료 단계에서 총 사업비 조정 신청을 할 경우에 전문 기관을 통하여 ‘수요 예측 재조사 및 타당성 재조사 필요 여부에 대한 검토 결과’를 제출토록 명시하고 있다. 또한, 필요시 국토교통부 내 투자 심사 위원회의 심의를 통하여 사업 규모 조정 및 타당성 재조사 여부를 결정하도록 규정하고 있다.