교통시설의 사업추진 여부등에 대한 적정 시설공급 규모를 산출 시 필요한 수요 예측치 신뢰성을 위해 4단계 수요추정방법론을 이용한 점검방법론을 체크리스트 형태로 개발했다.
따라서 본 연구에서는 교통시설의 사업추진 여부 및 투자 우선순위를 결정하거나 교통시설에 대한 적정 시설공급 규모를 산출하는 중요한 정책변수인 수요 예측치의 신뢰성을 확보하기 위해 4단계 수요추정방법론을 이용하여 산출된 수요 예측치를 재검증하는 점검방법론을 체크리스트 형태로 개발하였다. 즉 4단계 수요추정모형을 통해 각 단계별로 추정된 예측치의 신뢰성을 검증할 수 있도록 ①기초자료 반영 및 수정 ② 통행발생 ③ 통행분포 ④ 수단선택 ⑤ 통행배정 ⑥ 교통수요 추정결과 점검 분야로 나누어 전문가 자문 및 문헌고찰을 거쳐 체크리스트 형태로 단계별로 검증항목을 도출하였다.