한전은 북당진변전소 건설을 추진했으나 당진시는 주민 반대 민원 등의 이유로 건축허가를 모두 반려한 상황이다. 따라서 부정적 여론이 높아 발전소가 완공되더라도 정상 가동은 어려울 것으로 보인다.
이후 한전은 송전설비 건설을 위하여 먼저 북당진변전소 건설을 추진하였다. 하지만 한전이 당진시에 두 차례 건축허가를 신청(’14.11월, ’15.8월)했으나, 당진시는 주민 반대 민원 선해결, 주민의 부정적 여론, 송전선로가 지중화된 평택과의 형평성 문제 등을 이유로 두 차례 모두 반려한 상황이다. 실제 이 곳 주민들은 변전소 예정 부지 주변에서 반대 성명을 발표하는 등 부정적 여론이 높은 상황이다. 이에 따라 물리적으로 송전선로 건설은 2021년에 가능할 것으로 전망되고 있는데, 이 곳의 당진화력 9호기는 ’15년 12월, 10호기는 ’16년 6월 완공예정으로 최악의 경우 발전소가 모두 완공되더라도 정상가동이 어려울 것으로 전망된다.