관련 실무자는 기후변화 체험콘텐츠가 예산을 초과하여 기상레이더 설치로 변경하는 조달 공고를 의뢰했으나 유찰되어 사업 추진이 어려워졌다.
이에, 관련 실무자는 물가조사를 실시하여 증강현실 등 기후변화 체험콘텐츠가 약 200,000천 원으로 예산을 초과한다는 사실을 인지하고(구두로 조사한 결과임), 기상레이더 설치비 견적가를 약 120,000천 원으로 조사하여 2016년 6월 1일 기후서비스과 내부 검토 만으로 1차 공고 과업내용의 일부인 기후변화 콘텐츠를 삭제·수정하고, 사업명을「전시용 기상레이더 설치 및 콘텐츠 보강사업」으로 변경하여(기후서비스과-486, 2016.6.1.) 6월 2일 2차 조달 공고를 의뢰하였다. 그러나, 다시 무응찰로 유찰되어 2차 과업내용으로는 사업 추진이 어려워졌다.