우리나라 방위산업은 제한된 자원으로 종합적 사업을 추진하고자 국방기획관리제도인 PPBEE제도를 택한다. PPBEE제도는 사업추진단계인 기획, 계획, 예산, 집행, 평가를 거쳐 진행된다.
우리나라 방위사업은 국방기획관리제도인 PPBEE(기획, 계획, 예산, 집행, 평가단계)제도에 의하여 사업추진단계별로 진행되고 있다. 이는 한정된 자원 범위 내에서 여러 방위사업들을 종합적으로 검토하고 단계별로 구체화하여 추진해야 하기 때문이다. 기획단계에서는 요구성능, 소요량, 소요시기 등 소요를 결정한다. 소요가 결정되면 중기계획에 반영하기까지 선행연구를 거친 후 방위력개선사업의 추진방법(연구개발 혹은 구매) 등 사업추진기본전략을 결정한다. 계획단계에서는 중기계획 기간 중 추진하여야 할 사업내용과 방법을 보다 구체화하며, 예산단계에서는 중기계획에 따라 해당연도에서 추진하여야 할 사항을 구체화하고, 예산이 편성되면 편성내역에 따라 집행한다. 분석평가는 각 사업추진단계별로 의사결정의 합리성과 재원의 효율적 사용을 제고하기 위하여 사전분석･사후분석･집행중평가 등으로 구분하여 실시한다.