총사업비 관리시스템을 활용하여 자율조정의 조정내역을 확인한 결과 관리대상 사업 추진을 위한 계약규모에 변화가 없음에도 자율조정을 통한 총사업비 감액금액의 감소가 나타났다. 
이에 비해 자율조정의 경우 총사업비 관리시스템(d-Brain)을 활용해 2012년부터 2016년까지 조정 내역을 확인한 결과, [표 Ⅲ-1-7]과 같이 각 중앙관서가 낙찰차액이나 공사비 절감액 등을 감액한 금액이 2012년 3조 70억여 원에서 2016년에는 1조 8,990억여 원으로 줄어드는 등 총사업비 관리대상 사업 추진을 위한 계약규모에 큰 변화가 없는데도 자율조정을 통한 총사업비 감액금액이 감소하고 있는 것으로 나타났다. 반면, 자율조정을 통한 총사업비 증가액의 경우 2012년 1조 8,752억여 원에서 2016년에는 2조 3,121억여 원으로 증가하고 있었다.