신규 발전부지는 발전소의 완공 시점까지 새로운 송전선로를 확보하거나, 기존의 송전선로를 이용할 수 있어야 한다. 따라서 발전소와 송전망 연계 가능성을 검토해야 한다.
그런데 신규 발전부지는 신규 송전선로를 필요로 한다는 점에서 송전망 연계 가능성에 대한 검토가 필요하다. 기존의 송전선로를 이용할 수 있거나, 발전소가 완공되는 시점까지 새로운 송전선로가 건설되어야 한다. 이 중 발전소 완공시점까지 대용량 송전선로가 건설될 것을 전제로 신규 발전설비를 허용한 지역의 경우 송전선로의 완공시점이 중요하다. 예를 들어 신고리-북경남의 90km 구간의 경우 2001년 5월부터 시작하여 당초 2010년 말 준공예정이었다. 그런데 송전선로 경과지역의 지역주민들과의 갈등으로 계획기간을 4년을 초과하여 2014년 말에 시운전을 시작하였다.