PIMAC가 5개의 도로 건설사업에 대해 산정한 보상금 추정액(9,852백만 원)이 실제 지급액(88,315백만 원)과는 큰 차이가 있음을 감사를 통해 확인되었다. 
이에 따라 이번 감사 중 공공투자관리센터(PIMAC)가 해상 교량건설이 포함된 도로 건설사업에 대한 예비타당성 조사나 타당성 재조사를 수행하면서 산정한 어업권 보상비와 실제 사업추진 과정에서 발생한 어업권 보상비를 확인한 결과 [표 Ⅲ-1-12]와 같이 공공투자관리센터(PIMAC)는 국토교통부가 추진 중인 “보령~태안 도로 건설사업” 등 5개 도로 건설사업의 어업권 보상비를 총 9,825 백만 원으로 산정하였으나 실제로는 이보다 약 9배 많은 88,315백만 원이 지급된 것으로 나타나는 등 공공투자관리센터(PIMAC)의 보상금 추정액과 실제 지급액 간에 큰 차이가 발생하고 있었다.