첫째, 교통SOC는 예비 타당성 조사 이후 완공까지만 6∼10년 소요되기 때문에, 교통 수요 예측 결과 및 경제성 분석 결과의 여건 변화 발생 여지가 크다. 이에 본 연구에서는 중간 점검을 상시와 단계 별로 구분하여 각 절차를 마련했다.
첫째, 교통SOC는 예비 타당성 조사 이후에 타당성 평가(조사), 기본 계획, 기본 및 실시 설계, 시공 단계를 거침에 따라, 평균적으로 건설이 완공되기까지 6∼10년 정도 소요되는 것으로 조사되었다. 여기에 예비 타당성 조사 선정 과정까지 포함하면 그 기간은 더욱 길어진다. 이렇게 교통SOC 사업이 장기간에 걸쳐 시행되기 때문에 각 단계에서도 소요되는 기간이 길고 또한 그 기간 동안 교통 수요 예측 결과 및 경제성 분석 결과에 영향을 미칠 수 있는 여건 변화가 발생할 여지가 크다. 이러한 특성을 종합적으로 고려할 경우 우선적으로 단계 별 중간 점검 제도를 마련할 필요가 있으며, 또한 각 단계에 소요되는 기간 동안 교통SOC 사업의 타당성에 미치는 요인을 지속적으로 관찰하기 위해서 상시 모니터링할 수 있는 수단이 필요하다. 이러한 배경 하에서 본 연구에서는 상시 중간 점검과 단계 별 중간 점검을 구분하여 각각 절차 등을 마련하였다.