사업자 제안형보다 신속하게 수주가 가능한 방식은 X사업이다. X사업의 발전소는 각각 600MW인 두개의 동일한 유닛으로 구성하고 높은 가동대기율을 요구한다. 발전사업자는 석탄건조저장시설 및 2차 연료검침시스템에 대한 여러 의무를 부담하지만 완공 후 소유권이 이전되며 운영과 보수 등은 전력 구매자의 몫이 된다.
X 사업(BOO 방식)에서 상기 절차의 처음부터 프로젝트 계약서 서명까지는 9개월 정도를 잡고 있었고, 금융종결일까지는 1년 정도의 기간을 제시하였다. 물론 이러한 일정이 그대로 지켜지리라 볼수는 없지만, 사업자 제안형보다 훨씬 짧은 기간내에 수주가 가능하다는 점은 확실하다. X 사업은 다른 발전소에서 최소한 3년 동안은 상업운전이 되었던 검증된 기술을 사용해야 하는 석탄화력 발전이었고, 발전소는 두 개의 동일한 유닛(unit)으로 구성되어야 하며, 계약용량(contracted capacity)은 총 1,200MW로 각 유닛 당 600MW였다. 그리고 합의 된 계획정지(scheduled outage) 시간 이외에 우발정지(forced outage)는 거의 허용하지 않아 발전소의 높은 가동대기율(availability)을 요구하고 있었다. 연료는 청정석탄(clean coal)과 2차 연료로 천연가스를 사용하도록 되어 있으나, 2차 연료는 발전소 유닛의 시동을 거는데(start-up) 사용하도록 하고 있다. 발전사업자는 발전소 뿐 아니라 석탄건조저장시설(coal and dry bulk handling facilities) 및 2차 연료 검침시스템을 설계, 개발, 금융, 조달, 보험, 시공, 시운전 및 검사할 의무를 부담하도록 되어 있다. 그러나 검침시스템은 완공 후 전력구매자에게 소유권을 이전해야 하며 그 후 이 검침기의 운영과 보수는 전력 구매자가 맡도록 되어 있다. 발전소 주변에 변전소(switching station)를 세우고 송전 시스템으로의 연결은 전력구매자의 책임으로 하고 있다.