신규사업의 용역을 이전 작업 업체에 넘기고, 기간을 최대한 짧게 변경 계약하는 방식은 이후 현장조사 보완 등의 이유로 작업 기간이 증가한다. 그래서 결과적으로 일반적인 용역 계약보다 작업이 단축되진 않는다.
더욱이 2015. 10. 26. 신규사업인 중부내륙고속도로 괴산~충주 구간 실시설계용역을 이미 설계가 완료된 타 고속도로 구간의 설계용역에 포함시키는 방법을 통해 기존 용역업체에 주는 과정에서 시급하다는 명분에 맞추기 위해 60일이라는 극히 짧은 기간을 용역기간으로 하여 무리하게 변경계약을 체결하고 나서는 발주처의 사정에 해당하지도 않는 현장조사 보완, 성과품 VE 등을 이유로 용역만료일 5일 전에 용역을 일시정지시키는 방법을 통해 용역수행기간을 대폭 늘려 주었고, 이로 인해 당초 계약 만료일로부터 145일이나 경과한 2016. 5. 23.에 가서야 비로소 위 실시설계용역이 완료됨으로써 별도의 신규사업으로 일반경쟁입찰에 부쳐 용역을 발주하였을 경우와 비교하여 볼 때 기간 단축 효과도 없는 것으로 나타났다.