기획재정부가 예비타당성 조사 요청을 직무상의 권한으로 철회하여 예비타당성 조사비용이 낭비되었고 조사기간은 필요없이 길어졌다. 
이후 공공투자관리센터(PIMAC)는 2015. 5. 28. 예비타당성 조사에 착수하였으나 2016. 5. 30.까지 3차례에 걸쳐 사업계획을 구체화하기 위해 질의 및 자료요청 공문을 보건복지부에 발송하는 등 실질적인 타당성 조사가 지연되다가 기획재정부가 2017. 12. 29. 예비타당성 조사 요청을 직권으로 철회함에 따라 예비타당성 조사비용 79,948천 원[공공투자관리센터(PIMAC)에 지급한 연구 용역비 49,948천 원, 비용·편익 분석기관에 지급한 용역비 30,000천 원]이 낭비되었다. 이를 비롯하여 [표 Ⅲ-1-11]과 같이 2013년부터 2015년까지 사업계획이 구체화되지 않은 총 6개 사업을 예비타당성 조사대상으로 선정하였다가 조사비용을 낭비하거나 조사기간이 불필요하게 장기화 되었다.