이번 감사는 LIMAC의 타당성 조사기능을 중시하여, 요건에 해당하나 타당성 조사가 생략된 사례, 조사결과의 활용, 관련 매뉴얼의 이행 여부를 중점 점검하였다. 
이에 따라 2014년 11월부터 중앙투자심사위원회의 심사 이전에 총사업비 500억 원 이상인 사업 등의 타당성을 전문적으로 분석하고 있는 지방투자사업관리센터(LIMAC)의 타당성 조사기능이 중요하다고 보아 이번 감사에서는 위 센터의 타당성 조사 요건에 해당하는 사업이 타당성 조사 없이 중앙투자심사위원회에 상정된 사례가 있는지, 위 센터의 타당성 조사결과가 심의과정에 제대로 활용되고 있는지 그리고 ｢지방재정투자사업 심사 및 타당성 조사 매뉴얼｣ 등에 설시된 중앙투자심사 심사절차를 지방자치단체가 적정하게 이행하였는지 등을 중점 점검하였다.