실제 수행된 RAM의 결과물이 있지만 동일 방위사업의 분석 평가 시 활용되지 못해 비용추정 오차를 크게 한다. RAM 수행 결과를 반영한다면 수명주기비용 판단의 정확도를 높일 수 있다.
RAM 수행으로 인한 활동결과도 동일 방위사업의 다음 단계의 분석평가 시의 수명주기비용 분석 등에 활용되지 않고 있다.26) 다음 단계의 분석평가 시에는 실제로 수행한 RAM 값을 적용하지 않게 되고, 기존의 자료나 동일한 분석방법대로 분석 수행함으로써 비용추정의 오차를 크게 한다. 다시 말하면, 사업이 추진되면서 동일한 분야에 대한 추가적인 분석이나 최신화된 자료가 있음에도 불구하고 이를 활용하도록 제도화되어 있지 않다. 실제로 수행된 RAM 실적이나 목표값을 반영한다면, 수명주기간 부품소요 및 정비소요 판단 그리고 주장비 및 지원장비의 적정 획득물량 판단의 정확성을 높여 줌으로써 수명주기비용 판단의 정확도가 높아질 것이다.