RAM의 설정값이나 결과치를 사업관리의 절차 개선에 적극적으로 활용하고 활성화시킨다면 방위 사업 관리의 효율성을 제고할 수 있을 것이다.
둘째, 방위사업 관리의 효율성을 제고하고 일관성을 유지하기 위하여 RAM 목표값 설정이나 활동결과는 분석평가, 계약관리, 군수지원분석, 형상관리 등에 활용되도록 사업관리활동의 절차와 방법을 개선하여야 한다. 사업단계별로 착수 이전에 혹은 초기 단계에서 RAM 목표값과 기본사항이 결정되고 이를 반영하여 사전 사업분석이나 비용분석을 실시하고, 계약체결을 위한 준비를 하며, 종합군수지원 계획을 수립하도록 하여야 한다. 단계별 추진 과정에서 RAM 시험평가 결과 RAM 목표값이 일부 달성되지 못하는 것으로 판단되는 경우에는 신뢰도･가용도･정비도 간의 절충을 통하여 최대의 효율성이 달성되도록 하는 방안에 대한 검토가 RAM 검토위원회 등을 통하여 활성화되어야 한다.