6차 전력계획에서는 다수의 신규 입지가 선정되었으나 신규 발전부지에 필요한 송전선로 확보를 위한 시간과 지역 소통을 고려하지 못했다.
두 번째는 신규 발전부지 확보에 있다. 5차 전력계획은 주요 기저발전원이 기존 발전부지에 후속호기를 건설하는 것인 반면, 6차 전력계획에서는 신규 입지가 다수 선정되었다. 동 계획에서는 신규 입지를 통해 전력 1,580만kW를 공급하는 것으로 계획하고 있다. 12기의 석탄화력 발전설비 5개 단지 중 3개 단지가 신규 입지이다. LNG발전도 6기 중 3기가 신규입지이다. 따라서 기존의 발전단지와 분리된 새로운 발전단지의 건설 가능성을 확인하였다. 하지만, 신규 발전부지는 신규 송전선로를 필요로 함에도 이에 대한 고려가 부족하였다. 신규 발전소의 준공일정은 송전선로 계통연계 일정에 의존적이므로, 향후 송전선로 확보에 충분한 시간과 지역소통이 필요한데 이에 대한 고려가 미흡하였다.