6차 계획은 송전망 설비 계획도 유보하여 건설이 발전설비 계획에 맞추어 적기 준공되는 것이 쉽지 않은 상황이다. 따라서 6차 계획의 수정을 통해 송전망 계통연계에 우선순위를 두고 연간 설비계획의 조정을 적극적으로 검토할 필요가 있다.
6차 계획은 송전망 설비 계획도 유보하여 건설이 발전설비 계획에 맞추어 적기 준공되는 것이 쉽지 않은 상황이다. 따라서  6차 계획의 수정을 통해 송전망 계통연계에 우선순위를 두고 연간 설비계획의 조정을 적극적으로 검토할 필요가 있다. 본고의 분석에 따르면 6차 계획에서 확정한 신규 발전설비를 2~3년 늦추고 순차적으로 도입하여도 설비 예비율은 20% 이상을 유지할 수 있는 것으로 나타났다.  5차 수정계획에서 확정한 설비로 인하여 7차 전력수급기본계획의 수립 전까지 전력 설비의 여유용량을 확보한 덕이다. 
6차 계획은 신규 발전설비의 입지를 확보했다는 의의가 있다. 
올해는 에너지기본계획을 설정하고 원자력 발전의 비중과 온실가스 감축목표를 재설정하여 에너지부문의 중장기 국정목표를 새롭게 설정하게 된다. 
발전소의 설비계획을 재조정할 수 있는 시간여유는 확보하고 있는 상황에서, 발전설비만을 서둘러 준공하기 보다는 지역 수용도와 기술적 안전성을 고려한 송전설비 계획을 수립하고, 상위 계획의 전력수요 목표 및 환경규제를 고려하여 신규 발전소의 준공시점은 6차 수정계획이나 7차 계획에서 조정함으로써, 입지갈등을 줄이고 일부 구간의 높은 설비 예비율을 완화하여 경제적 효율성도 고려하여야 한다. 
 발전원가에 근거한 전기요금 개편 및 비용부담방안의 논의 필요전기요금이 지금까지 물가상승률 이하로 낮은 것은 발전비용이 낮아서가 아니다.