당초 2005년도 예산에는 병영기본시설 개선사업으로 6,080억 5,200만원이 편성되어 있었으나 추가경정예산을 통하여 384억 7,800만원을 추가로 편성하여 전년도 이월 1,006억 1,100만원을 포함한 동 사업의 예산현액은 6,991억 3,500만원이었다. 따라서 병영기본시설 개선사업을 위한 순 지출액은 5,687억 7,600만원에 그쳤다. 결과적으로 동 사업에 한 2005년도 추가경정예산 편성은 불필요하였으며 병영기본시설 개선사업의 계획성이 미흡했던 것으로 여겨진다.
정부는 외자구매 지불시기 미도래 및 납기지연, FMS(Foreign Military Sales) 지불시기 미도래 및 미국의 청구지연, 그리고 사업계획 변경 및 업체의 납품지연 등을 전략투자비 집행실적 부진의 사유로 들고 있으나 이러한 사유들은 매년 반복적으로 일어나고 있으며 사업의 목표수립 및 납품업체 관리가 미흡하다는 반증이다. 따라서 앞으로 전력투자비 비중을 강화한다는 정부의 목표가 제 로 지켜지는지에 하여 주목할 필요가 있을 뿐만 아니라 전력투자비의 집행 관리부분도 면밀히 검토해야 할 것이다.둘째, 병영문화개선을 위한 군부 시설개선 문제이다. 당초 2005년도 예산에는 병영기본시설 개선사업으로 6,080억 5,200만원이 편성되어 있었으나 추가경정예산을 통하여 384억 7,800만원을 추가로 편성하여 전년도 이월 1,006억 1,100만원을 포함한 동 사업의 예산현액은 6,991억 3,500만원이었다. 그러나 시설비 집행잔액을 공공요금, 유류비 및 인건비 부족액에 충당하기 위해 전용하였으며 재해복구비 및 시설부 비 부족소요에 충당하기도 하였다. 따라서 병영기본시설 개선사업을 위한 순 지출액은 5,687억 7,600만원에 그쳤다. 결과적으로 동 사업에 한 2005년도 추가경정예산 편성은 불필요하였으며 병영기본시설 개선사업의 계획성이 미흡했던 것으로 여겨진다.