신고리 원전 3호기의 정상가동 여부는 밀양 송전선로의 건설 여부에 달려 있다.
동 구간의 1km당 평균 건설기간은 현재 1.7개월이지만 향후 더 늘어날 가능성이 크다. 신고리 원자력발전과 연계하기 위하여 길이 90.5km의 765kV 송전선로를 건설하려는 ‘765kV 신고리‒북경남 송전선로’ 사업은 당초 준공목표가 2010년 12월이었으나 2013년 3월 현재 공정률은 73%이며 밀양시 4개면은 2012년 9월 이후 공사중지된 상황이다. 여러 차례의 중재와 협의과정이 있었으나 인명사고 발생으로 인해 현재도 갈등 해결이 쉽지 않은 상황이다. 밀양 송전선로는 2013년 9월로 예정된 신고리 원자력 발전 3호기의 전력을 송전하기 위해 건설 중이다. 그러나 남아있는 기간 동안 원활한 합의가 이루어진다 해도 최소 공사기간이 8개월 소요되므로 신고리 3호기의 정상준공은 쉽지 않을 것으로 예상된다. 현재 상황에서 신고리 원전 3호기의 정상가동여부는 발전소 건설 및 운영이 아닌 송전선로의 건설 여부에 달려있 다고 할 수 있다. 산업통상자원부는 2013년 4월 8일 국회업무보고에서 밀양 지역의 송전철탑 건설 지연으로 신고리 원자력발전소 3호기의 정상 운전이 불가능하다는 견해를 공식적으로 밝힘.