셋째, 어업인의 후생증대와 도시민의 효용증대를 통해 어촌의 수익증대를 가져올 수 있는 다기능어항사업을 확대 추진할 것과 성과목표의 달성 정도를 평가할 수 있는 평가체계의 확립과 평가결과의 환류 등이 제시됐습니다. 아무쪼록 본 평가보고서가 국가어항개발사업에 많은 관심을 가지고 계신 국회의원님들의 의정활동에 기여할 수 있기를 바랍니다.
 셋째, 어업인의 후생증대와 도시민의 효용증대를 통해 어촌의 수익증대를 가져올 수 있는 다기능어항사업을 확대 추진할 것과 성과목표의 달성 정도를 평가할 수 있는 평가체계의 확립과 평가결과의 환류 등이 제시됐습니다.아무쪼록 본 평가보고서가 국가어항개발사업에 많은 관심을 가지고 계신 국회의원님들의 의정활동에 기여할 수 있기를 바랍니다.2009년  7월국회예산정책처장  신 해 룡요 약 ◆ v요   약I. 서 론 국가어항개발사업 평가의 필요성 국가어항개발사업은 총 사업비 3조 6,049억원이 소요되는 대규모 개발사업으로 사업이 시작된 1967년부터 2008년 말까지 2조 5,375억원이 투입되어 70%의 투자율을 보이고 있음 장기계속사업으로서 막대한 예산이 투입되는 국가어항 개발사업이 당초 의도했던 정책목표를 어느 정도 달성하고 있고, 예산운용이 효율적으로 이루어지고 있는지를 점검할 필요성이 있음 본 사업평가에서는 국가어항개발사업의 현황을 점검하고 다양한 쟁점을 분석하고 평가한 후 향후 국가어항개발사업이 성과관리 차원에서 어떻게 추진되는 것이 바람직한지를 파악해 발전방안을 제시하고자 함 국가어항개발사업 평가의 범위 및 방법 2008년 말 현재 우리나라 전체 어항 수는 969개이고, 이 가운데 국가어항이 110개, 지방어항이 284개, 어촌정주어항이 575개임. 국가어항의 지정권자 및 개발주체가 농림수산식품부장관이고 예산 전액이 국비로 지원됨 본 사업평가에서는 사업규모 및 파급효과가 크고, 예산전액이 국비로 지원되는 110개 국가어항개발사업을 평가 대상으로 함 본 사업평가의 평가방법으로는 일정한 평가지표 및 기준을 결정하고 각 평가지표에 따라 사업내용을 평가하는 방식을 채택한다.