2004년 재추진된 광주 농수산물종합유통센터 건설사업의 면밀한 사업 계획 검토가 없었기 때문에 책정된 예산 전액이 불용 처리되었다.
전액 불용 처리된 사유는 2003년의 경우 농협중앙회가 광주시 남구 임암동에 건립하려했던 광주 농수산물종합유통센터의 부지를 확보하지 못함으로써 부지매입비 융자 37억 5,000만원과 기본설계비 3억 1,000만원, 합계 40억 6,000만원 전액이 불용 처리되었다. 2004년에도 광주 농수산물종합유통센터 건설사업이 재추진되었으나 부지를 확보하지 못해 사업을 포기하면서 45억 800만원 전액이 불용 처리되었다. 결국 책정된 예산이 전액 불용처리된 것은 사업계획에 대한 면밀한 검토가 없었기 때문이다. 사업을 포기함으로써 2005년도 예산에 편성하지 않은 것은 다행스러운 일이기는 하지만, 향후 민간보조사업에 대해 사업계획을 사전에 면밀히 검토하여 예산이 미집행되는 것을 방지할 필요가 있다. 사업계획에 대한 면밀한 검토와 관련하여 현재 추진중인 3개소의 농수산물종합유통센터의 현황을 보면, 금산의 경우 당초 2004년에 준공할 계획이었으나  다소 연기되어 2005년 9월초에 준공예정이며, 사업계획 수립시 운영주체가 사업을 포기하여 운영주체가 재선정되었다.