지방자치단체의 실제 집행내역을 보면, 그 실적이 매우 저조한 것으로 나타나고 있는데, 2004년 예산액 10억원은 12월말에 가서야 배정받았고, 2005년 예산액 또한 12월말 가서야 배정받아 2006년 9월말 현재에도 7억원만이 집행된 상태이며, 2006년 예산액은 10월 현재 아직 배정받지 못한 상태임.
특히, 자유무역지역과 경제자유구역의 경우 물류기능과 외국인 투자기업 유치라는 점에서 매우 유사하며, 대상지역 ․ 물류기업 인센티브 및 세제지원 등에서 기능이 상호 중복되고 있으므로, 정부는 중장기적인 안목에서 양 제도의 통합을 고려할 필요가 있으며, 현재 부처별로 산재되어 있는 외국인 투자유치 사업 또한 통합 ․ 조정할 필요가 있음. 신 ․ 재생에너지단지조성사업의 2007년 예산안은 130억원임(부지조성 기반 시설비 17억원, 수소파워파크 실증시설 건립비 52억원, 테마파크 조성 61억원) 전라북도 부안군에 연구 ․ 실증 ․ 교육 ․ 홍보 등 복합기능을 갖춘 친환경 신 ․ 재생에너지 테마파크를 조성하여 신 ․ 재생에너지 관련 산업을 활성화 하고 새만금 사업 등 인근 관광지와 연계함으로써 지역경제 개발을 유도하기 위한 것으로, 2004년부터 2009년까지 총 1,000억원(국비 800억원, 지방비 200억원)이 투자되어 추진되는 사업임. 지방자치단체의 실제 집행내역을 보면, 그 실적이 매우 저조한 것으로 나타나고 있는데, 2004년 예산액 10억원은 12월말에 가서야 배정받았고, 2005년 예산액 또한 12월말 가서야 배정받아 2006년 9월말 현재에도 7억원만이 집행된 상태이며, 2006년 예산액은 10월 현재 아직 배정받지 못한 상태임.  이처럼 연례적으로 집행실적이 저조한 것은 당초 2004년 사업 시행시 기본계획연구용역과 예비타당성조사가 수행되지 못한 상황에서 예산액이 먼저 반영된데 기인함.