수입식품의 경우 유통 6~12단계에서 안전성 확보를 위해 관리를 강화하여야 할 것이며 식품의약품 안전관리를 위한 연구개발사업은 선정의 공정성과 투명성이 확보되어야 한다.
HACCP사업추진체계 즉 본청이 지정하고 지방청이 사후관리를 하는 방식의 문제점을,면밀히 검토하고 개선방안을 모색해야 할 것이다. 수입식품의 경우 유통단계에서 수입식품의 부적합률이 통관단계에 비해 배나 높은 점을 감안하여 유통6~12 ,단계에서 수입식품의 안전성을 확보할 수 있게 관리를 강화하여야 할 것이다.둘째 2007년도 신규사업 중 의약품 안전성 정보제공 및 수집 의료기기, 임상시험 인프라구축 의료기기관리 선진화사업의 경우 사업의 추진에 앞서 사업대상 자과 이들의 사업필요성에 대한 수요를 면밀히 검토하고 사업의 추진시에는 신규사업임을 감안하여 사업내용을 정확히 홍보할 필요가 있었음에도 불구하고 사전계획의 미비로 인해 사업의 실효성에 의문이 제기되고 있다 예로서 의약품 안전성 정보제공 및 수집에 있어서는 정보제공의 대상이 되는 소비자나 의료기관 종사자의 참여를 확보하지 못해 의약품부작용 모니터링 교육이 제대로 이루어지지 못하고 의료기기 임상시험 인프라구축의 경우 의료기기,임상시험 신청 건수가 전무하였으며 의료기기관리 선진화사업에서는 의료기기,관리체계를 개선하기 위한 기반이 되는 전문인력의 교육 불참과 관련 연구용역340 년도 결산 분석2007 ( )Ⅲ이 발주되지 못하는 문제를 보였다. 향후 신규사업의 편성시에는 사업의 대상과 수요를 사전에 면밀히 파악하고 더불어 사업의 추진가능성을 객관적으로 검토해야 할 것이다.셋째 식품의약품 안전관리를 위한 연구개발사업에 있어서는 용역과제와,관련사업과의 연관성과 연구수행자의 객관적 전문성이 미흡하거나 특정기관이나 특정인에 연구용역이 편중되는 경향이 있는 바 이의 개선을 위해서 연구용,역의 발주시 용역과제의 관련 사업에 대한 기여도를 면밀히 검토하고 연구수행자의 선정에 있어 전문성에 대한 철저한 검증과 더불어 선정의 공정성과 투명성이 확보되어야 할 것이다.