전력수급기본계획에는 송배전 설비계획이 늘 반영되어 왔는데 6차 계획에는 송배전 설비계획 추진방향만을 공고하고 있다.
지금까지 전력수급기본계획에는 송배전 설비계획이 늘 반영되어 왔다.
그런데  6차 계획에는 송배전 설비에 있어 ‘송배전 설비계획 추진방향’만을 공고하고 있다.
송배전 설비계획 수립이 지연된 이유는 송배전 설비계획 수립과정에서부터 불확실성이 커졌고, 대형 발전소가 신규 입지에 선정되었으며, 송배전 설비로 인하여 전력의 안정적 수급에 불확실성이 높아질 수 있기 때문이다.
하지만 이와 같은 불확실성이 있다면 더욱 송배전 설비계획이 충분히 고려되었어야 한다.
송배전 설비의 중요성이 커졌다는 것을 본 고에서는 세 가지 요소에 근거하여 판단하였다.
우선, 송배전 설비 단가가 매년 높아지고 있다.
두 번째는 송배전 설비 입지에 대한 지역주민과의 갈등이 심화되어 설비의 준공기간이 길어지고 있다.
세 번째는 수도권의 전력공급 담당 송전계통의 복잡도가 높아져 송배전 설비의 안정성이 낮아지고 있다.
최근 5년간 송배전 설비 투자규모는 발전소 건설투자에 비견될 만큼 커졌다.
발전설비 투자규모는 6차 계획기간 동안인 2013년부터 2021년까지 8년 동안 총 15조 6,381억 원의 투자가 예상된다.
그런데 6차 계획에서 확정한 14기의 발전소 건설비용보다 과거 5년간의 송배전설비 투자비 규모가 더 컸다.