집행 부진 사유 중 융자사업자의 담보력 부족의 경우에는 가공시설현대화사업, 내수면양식시설사업 등 5개 사업이 해당된다.
 이중 앞에서 살펴본 2005년도 8월말 현재까지 집행부진할 사업 중 2006년도 기금운용계획안에서 2005년도보다 규모를 증가시키거나 동일하게 편성한 통일부소관 민족공동체회복지원자금대출사업 등 11사업을 중심으로 집행부진 사유별 적정한 대책의 수립여부를 분석해 보고자 한다.집행부진 사유별로 유형화해보면, 융자사업자의 담보력 부족, 신청저조, 관련사업의 일정지연, 기타로 구분된다. 첫째, 융자사업자의 담보력 부족의 경우 해양수산부소관 수산발전기금의 해면양식시설사업, 내수면양식시설사업, 수산물가공업체운영자금사업, 가공시설현대화사업, 응급의료기금의 응급의료시설확충 사업 등 5개 사업이 해당된다. 동 사업들의 대책을 살펴보면, 해양수산부 수산발전기금사업들의 경우 이에 대한 별다른 대책은 없는 것으로 보이고, 응급의료시설확충사업의 경우 민간의료기관의 투자유인을 강화하기 위하여 이율을 5%에서 3.5%로 2004년 11월에 인하하였으며, 융자취급금융기관과 융자사업자로 선정된 의료기관의 담당자들과 실무회의를 개최하여 사업활성화를 위한 방안을 모색하고 담보심사기간 등을 고려하여 2005년 5월에 융자기간을 3월에서 5월로 연장한 것으로 설명하고 있다.둘째, 융자사업자의 신청저조의 경우 노동부소관 고용보험기금의 직장보육시설융자지원, 문화관광부소관 국민체육진흥기금의 체육용구생산업체지원사업, 여성가족부소관 여성발전기금의 성매매피해자창업자금사업 등 3개 사업이 해당된다.