행정안전부는 2008년 말까지 116개 소도읍 선정이 추진되어야 하지만 92개만 추진되어 2009년 신규사업으로 6개 추가 사업을 추진할 예정이라고 했다.
조치결과국회의 전술한 시정요구에 대하여 행정안전부는 당초 목표대로 2008년 말까지 116개 소도읍 선정이 추진되어야 하지만 92개(목표대비 79%)만 추진되었고 2009년 신규사업으로 6개 추가로 사업을 추진할 예정에 있다고 밝혔다. 미선정된 나머지 96개 소도읍관련 지자체에서 조기 선정을 강력히 요청하고 있는 등 사업의 필요성이 절실히 요구되고 있고 당초계획대로 2012년 사업완료를 위해 매년 20개이상 신규소도읍 선정을 추진하고 있으나, 국가 재정상  예산확보가 매년 미흡한 실정인바, 기획재정부 등 예산관련 부처와의 협의를 통해 잔여 소도읍에 대한 선정이 조기 추진될 수 있도록 지속적으로 노력하겠 다고 밝혔다. (3) 조치결과 분석국회의 2007년 결산심사 시 소도읍육성사업의 이월과다와 집행률 부진에 행정안전  125대해서 시정요구를 했음에도 불구하고 2008년 결산결과 여전히 이월액이 큰 규모로 발생하고 집행률 또한 큰 개선이 이루어지지 못하였다.  2007년도 결산에는 예산현액 485억원 중에서 415억원이 집행되어 집행률이 예산현액 대비 85.6%였고 다음연도 이월액이 69억 5,500만원에 달하여 이월률이 14.4%에 이르렀다.