선체인양 작업과 관련해 인양 업체가 선정되면 세부적인 설계를 도출하고 인양작업에 착수할 계획이다.
선체인양과 관련된 향후 일정입니다. 국제입찰사업의 공고, 협상 적격업체 선정 및 협상 등에 약 3개월이 소요되어 7월경에는 선체인양 업체와 계약 체결을 완료하고 인양 업체가 선정되면 약 3개월간의 세부적인 인양설계를 실시하여 현장여건에 부합하는 최적의 설계를 도출하고 9월 중에는 인양작업에 착수할 계획입니다. 인양작업을 착수하면 해상 작업기지 설치, 유류오염방제, 선체인양 및 이동, 선체예인 등의 과정 등을 거쳐 내년 10월까지는 선체인양을 완료할 수 있도록 최선을 다할 계획입니다. 해수부는 선체인양이 성공적으로 이루어질 수 있도록 온 힘을 다하고, 선체인양 전 과정에 있어 2차적인 안전사고가 발생하지 않도록 철저히 준비할 계획입니다. 다음으로 세월호 배·보상 추진현황 및 향후계획입니다. 지난 3월 29일 4.16 세월호 참사 피해구제 및 지원 등에 관한 특별법이 시행됨에 따라 3월 31일 제1차 배상 및 보상 심의위원회를 개최하고 4월 1일부터 신청접수를 시작하였습니다. 현재 신청인의 편의를 위해 인천, 진도 등에 현장접수반을 운영 중에 있으며, 4월 28일 기준 212건의 배·보상 신청이 접수되었습니다. 또한, 지난 4월 초 진행된 현장설명회 시 피해자 측에서 요청한 사항에 대해 제2차 배상 및 보상 심의위원회를 개최하여 배·보상 기준을 일부 개정하는 작업을 진행 중에 있습니다. 향후 배·보상 절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 관련 예산을 적기에 확보하고, 접수된 신청 건에 대한 배·보상 심의위원회의 심의 및 배·보상금 지급이 조속히 이루어질 수 있도록 추진하겠습니다.