선수들기가 시작된 후로부터 잠수사들이 와이어 정비 등의 작업을 이어갔으며 선수를 든 부분의 공간에 상당히 큰 조류가 있었으나 새벽까지 정비작업을 이어갔다.
그다음에 현재 난관이 되고 있는 날씨, 태풍 이 부분인데, 지금 기상에 대한 부분은 상하이샐비지의 장옌 부사장께서 현재 달리하오에서 현장의 작업을 지휘하고 있기 때문에 현장의 기상여건을 잠깐 답변을 듣는 것으로 질문의 답변을 드리도록 하겠습니다.  <답변> (장 옌 상하이샐비지 컨소시엄 부사장) 우선은 12일에 선수들기 과정에 있었던 일들을 잠깐 얘기해주고 싶습니다.  실질적으로 8일부터 저희는 선수들기 준비 작업을 진행했습니다. 그래서 8일부터 시작을 해서 11일에 다 마무리가 되었고요. 그리고 12일에 점심까지 저희가 다 모든 연결 작업이 끝나고 오후 2시부터 이제 본격적인 선수들기 작업이 시작되었습니다.  처음에 처음 시도할 때 일단은 1.5° 가량을 들었습니다. 그 당시에 2개의 후크 중량은 하나는 810톤이고 나머지 하나는 400톤이었습니다. 이러한 중량은 저희가 사전에 계산한 기술적 계산수치와 다 동일했습니다.  아까 구체적인 사항은 부단장님께서 다 얘기를 해주셔서 반복적으로는 설명을 안 드리겠습니다. 그리고 선수들기가 시작된 후로부터 그 시간동안 잠수사들이 항상 거의 계속 작업을 이어갔습니다, 와이어 정비라든가 그런 작업들을.  당시에도 바닷속 유속은 상당히 빨랐습니다. 특히나 선수를 든 부분의 공간, 맞조류가 불면서 상당히 큰 조류가 있었습니다. 그런 원인으로 인해서 잠수작업이 잘, 순조롭게 너무 순조롭게 진행된 건 아니었습니다. 하지만 그래도 새벽까지도 계속 정비작업을 계속 이어갔고요.