네덜란드에서 도입했던 Agropark 시스템 도입 여부를 검토하여 추진할 예정이며 공사의 농어촌연구원과 농촌경제연구원, 네덜란드의 바게닝겐연구소가 공동 연구를 하고 있다.
우리가 방수제 총 54.2km 중에 9개 공구 중 미착공한 4.7km, 만경 7공구와 동진 2공구를 금년도 하반기에 발주할 예정입니다. 현재 총사업비 협의 중에 있는데, 8월 중에 협의가 완료되면 8월 중에 발주공고를 내서 금년 12월 중에 착공할 예정입니다. 대규모 농업회사인 농산무역과 새만금팜, 초록마을이 입주할 예정인 700ha가 포함된 농업용지 5공구는 2015년까지 조성을 완료하고, 2016년부터 농업시설에 투자해서 본격적으로 영농을 할 계획입니다. 그 다음에 농업용지 중 금년에 착공하지 않는 7,057ha는 국내외 농업전망과 경제적 타당성을 조사하고, 네덜란드에서 도입했던 Agropark 시스템 도입여부를 종합적으로 검토해서 토지이용계획을 보완한 다음에 추진할 예정입니다. 현재 우리 공사의 농어촌연구원과 농촌경제연구원, 네덜란드의 바게닝겐연구소가 공동으로 연구를 하고 있습니다. Agropark 시스템이 도입됐을 때는 농업용지에 대해서 실질적인 농업전진기지로 조성하는 의미를 갖는다고 볼 수 있겠습니다. 우리가 새만금 내부개발 첫 번째 사업으로 추진하고 있는 새만금 산업단지는 현재 1공구 190ha는 단지조성공사를 2012년까지 완료하고, 2공구는 255ha에 대해서 매립공사를 진행 중에 있습니다. 이중에 1공구 145ha는 국내 최대 태양광기업인 (주)OCI와 분양 가계약을 현재 체결 중에 있으며, 올 하반기 10월쯤에 본계약을 체결할 예정으로 추진하고 있고요.