부산시는 휴양림 목적으로 국유지 대부를 했으나 설계부터 시공까지 성수기 전에 개장하자는 목표와는 다르게 급박하게 진행된 탓에 개장이 늦춰졌다.
네. 지금 2012년부터 사실은 시작해서 2017년에 완공이 돼서 운영이 됐어야 됩니다. 그런데 그때 부산시에서 사실은 우리 국유지를 빌려서 휴양림을 한다고 해서 국유지 대부를 해줬는데요. 부산시에서 기본계획과 시설설계를 마치고 국유... 다시 가져가라. 그러는 바람에 사실은 받아온 겁니다.  그리고 받아오는 조건으로 진입로 문제를 그러면 부산시에서 해결해 주는 조건으로 가져왔었는데, 2015년 마지막 연도인데도 불구하고 진입로가 해결이 안 됐습니다. 그래서 2015년 5월에 지금 현재 국립수목원관리단장으로 가 계시는 그때 차장님께서 긴급현안점검회의를 거쳐서 일단 이 사업은 중지한다, 그래서 중지를 하고. 2017년 말까지 안 하면 이 예산이 소멸되는 걸로 기재부에서 했는데, 마지막 극적으로 2017년 한 11월 정도에 기장군에서 우리가 그러면 예산을 반영해서 하겠다, 가고 부산시에서 예산을 좀 내려줬습니다. 지방비로 해서. 그것 때문에 첫 삽을 뜨게 되었고요. 그것을 빌미로 기재부에서 예산을 줘서 올해 부랴부랴 좀 급하게 준공을 했습니다.  그래서 어떻게 보면 내년에, 올해 조성을 하고 내년에 개장을 해야 되는데, 우리 직원들을 좀 독려를 해서 설계 변경부터 시공까지 해서 '성수기 전에 개장하자.'라는 목표로 왔지만, 사실 너무 급박하게 하다 보니 성수기 전에 못하고 9월에 개장하게 되었습니다. 그런 사연이 좀 있습니다. 그래서 보통 개장하면 4년 정도 걸려서 설계하고 3년 시공하고 개장하는데, 이것은 7년이 걸렸습니다.