설계 단계에서 작성된 공사시방서에서 가장 중요한 압출공정 절차가 빠진 사실이 확인됐고 시공자는 시공 단계에서도 문제점들을 제대로 확인하지 못했다.
그것은 완공이 되고 나면 그게 벽체가 다시 설치가 되기 때문에 큰 문제가 없는데요. 시공 과정에서 양쪽에만 받침을 하다가 보니까 가운데 벽체가 제대로 기능을 못했습니다. 그래서 시공단계에서의 전단강도가 문제가 있었습니다. 그래서 또 도면에서 보시겠지만 그다음 도면을 한번 보시면, 그다음 도면을 보시죠. 저 그림에 보시면 빨간색으로 표시된 벽체에 공간이 있습니다. 그것이 완공이 되고 나면 거기를 채우게 돼 있는데 시공 중에는 그러니까 비어 있습니다. 비어 있으면 힘을 받지를 못하는데 이제 그걸 힘을 받는 부위로 생각을 하고 그렇게 설계를 했습니다. 그다음 주원인이라고 할 수는 없는 부분인데요. 상부 슬래브 두께가 미리 결정을 해놓고 그다음에 안에 들어가는 긴장되는 텐던을 설치하다 보니까 텐던의 사이즈가 큰 사이즈가 들어가게 되고 그러다 보니까 슬래브 두께가 부족해서, 슬래브 두께가 부족한 관계로 여러 가지 중간에 시공 중에 하자가 발생을 했습니다. 또 설계 단계에서 작성된 공사시방서에서 가장 중요한 공정이라고 할 수 있는 압출공정, 밀어내기를 하는 공정의 절차가 누락된 사실도 확인됐습니다. 다음 시공 단계에 대해서 말씀을 드리면, 시공사에서 해야 될 의무인 관련법령에 따라서 시공자는 착공 전에 설계에 대한 검토를 시행을 했습니다마는, 앞에서 언급한 그런 문제점들, 충분히 잡아낼 수 있는 문제점들을 제대로 확인하지 못했습니다. 그다음 시공과정에서도 여러 가지 문제점이 발견이 됐습니다. 예를 들어서 이 구조물이 굉장히 크다 보니까 콘크리트를 한꺼번에 못 치고 나눠서 치게 돼 있는데 나눠서 치는 과정에서 먼저 친 콘크리트와 나중에 치는 콘크리트 간에 면처리 같은 것을 잘해야 되는데 그런 부분을 소홀하게 해서 사고가 난 현장에서 저희가 조사해 본 결과 ‘그런 면처리가 미흡했다.’