그동안 바뀐 사항은 록히드마틴과 관련해서 지난번에 제일 먼저 시험평가가 계획되어 있었는데, 우리들이 몇 가지 요구한 사항이 있습니다. 체이서에 의한 방법과 텔리메트리에 의한 방법을 그쪽에 추가로 요구했기 때문에 그쪽의 구체적인 내부검토가 이루어지는 상황에 있고, 시험평가 일정도 처음에 록히드마틴-보잉-유로파이터 순이었는데, 보잉-유로파이터-록히드마틴 순으로 해서 록히드마틴이 제일 마지막에 평가를 할 계획입니다.
그것은 국방부에서 한꺼번에 브리핑을 하기로 했기 때문에 우리는 발표하지 않기로 했습니다. 이해해 주시기 바랍니다.  추가적인 질문을 하시기 전에 현재 FX사업 진행되고 있는, 재공고가 나가고 그 다음에 향후 일정이 제가 그동안 답변 드린 것과 확정된 내용이 일부 있습니다. 그것은 관련 팀장께서 추가적인 부연설명을 드리도록 하겠습니다.  <답변> (위종성 전투기사업팀장) 전투기사업팀장 위종성 대령입니다. 지난번에 재공고 관련해서는 한번 브리핑을 드렸고 자료를 드린 것으로 알고 있는데, 7월 5일 제안서가 접수되면 7월 9일부터 계획대로 제안서 평가를 들어갈 예정입니다.  그동안 바뀐 사항은 록히드마틴과 관련해서 지난번에 제일 먼저 시험평가가 계획되어 있었는데, 우리들이 몇 가지 요구한 사항이 있습니다. 체이서에 의한 방법과 텔리메트리에 의한 방법을 그쪽에 추가로 요구했기 때문에 그쪽의 구체적인 내부검토가 이루어지는 상황에 있고, 시험평가 일정도 처음에 록히드마틴-보잉-유로파이터 순이었는데, 보잉-유로파이터-록히드마틴 순으로 해서 록히드마틴이 제일 마지막에 평가를 할 계획입니다.  지금 현재까지 일정은 상호 협의가 됐고 세부 지원계획에 대해서는 추후에 다시 통보받기로 하였습니다. 이상입니다.  <답변> 시험평가 일정을 언제 시작해서 언제 끝나는지 말씀해주실 수 있나요? 전체 평가기간만이라도 말씀해 주십시오.  <답변> (위종성 전투기사업팀장) 계획된 것보다 2주 늦게 시작된다고 아시면 되겠습니다. 끝나는 것도 마찬가지 2주 늦게 끝나겠습니다.