미래창조과학부는 국가우주위원회를 개최하고 한국형 발사체 개발 추진현황 및 향후계획을 확정지으며 한국형 발사체 시험발사 일정을 조정했다.
1. 모두 발언 안녕하십니까? 미래부 거대공공연구정책관 배태민입니다. 오늘 제11회 국가우주위원회가 개최되었습니다. 관련 사안을 브리핑 드리겠습니다. 미래창조과학부는 오늘 제11회 국가우주위원회를 개최하고, ‘한국형 발사체 개발 추진현황 및 향후계획’ 등 4개 안건을 심의·확정하였습니다. 한국형 발사체의 시험발사 관련해 아마 여러분들 제일 관심도 많으실 거고, 국민 여러분께서도 관심이 많으실 것입니다. 오늘 국가우주위원회에서는 그동안 연구현장과 전문가로 구성된 평가단의 의견을 수용하여 충분한 시험을 통해 기술완성도를 높이기 위해 한국형 발사체의 시험발사 일정을 2018년 10월로 조정하기로 결정하였습니다. 그 외에도 정부는 중장기 계획상의 우주개발 미션과 기술개발의 연계성을 강화하기 위한 ‘200대 중점 우주기술개발 로드맵’ 작성, 또 ‘한·미 우주기술협력 협정’을 토대로 한 양국 간의 협력 현황, 그리고 항공우주연구원을 우주개발 전문기관으로 지정하는 안건 등을 심의·확정하였습니다. 심의된 각 안건의 주요 내용을 설명 드리겠습니다. 먼저, 제1호 안건 한국형 발사체 개발 추진현황 및 향후계획안입니다. 동 안건은 한국형 발사체 개발 진행 현황을 종합적으로 점검하여 사업계획을 조정하기 위한 것으로 한국형 발사체 시험발사를 2017년 12월에서 2018년 10월로 조정하는 것을 주요 내용으로 합니다. 동 사업은 총 3단계로 진행이 되고 있으며, 1단계 사업 종료 후 시험발사를 목표로 2단계 사업을 진행하던 중 2단계 사업목표와 직결되는 75톤 연소기와 추진제 탱크의 독자 개발 과정에서 기술적 문제로 일정지연이 발생하였습니다.