물론 초도비행 할 때 사실 저희가 대언론공개를 할 수가 없는 입장이었는데 왜냐하면 어떻게 될지 모르기 때문에, 그런데 본의 아니게 그 때 공개가 돼서 그 때 적극적으로 공개하지 못한 부분을 “기념행사를 향후에 항공기 안정성이 확보가 되면 하겠습니다.” 하고 약속을 드린 바를 이번에 지키게 된 것 같습니다. 각각 시제기별로 현재는 초도비행 시험의 진행되는 과정에 있습니다. 이게 끝나면 금년도 9월말까지 해서 군용 적합성 시험이 9월에 있습니다.
일단 앞의 부분은 설명이 된 것 같고요. 개발기간은 ´12년 6월까지 해서 개발은 종료가 되도록 되어 있습니다. 추진 경과는 ´05년도에 사업이 확정이 돼서 말씀드린 대로 작년 7월까지 해서 계약체결 이후에 조립이 완료돼서 출고행사를 마쳤고, 한 1년이 지난 금년 3월 10일 날 최초 시제 1호기에 대한 초도비행을 실시했습니다. 물론 초도비행 할 때 사실 저희가 대언론공개를 할 수가 없는 입장이었는데 왜냐하면 어떻게 될지 모르기 때문에, 그런데 본의 아니게 그 때 공개가 돼서 그 때 적극적으로 공개하지 못한 부분을 “기념행사를 향후에 항공기 안정성이 확보가 되면 하겠습니다.” 하고 약속을 드린 바를 이번에 지키게 된 것 같습니다. 3월 달에 이어서 4월, 6월 달까지 해서 2호기, 3호기까지 최초 비행들이 다 호기별로 끝났습니다. 전체적인 개발 일정은 ´06년도 기본 설계를 시작을 해서 상세 설계, 시제기 제작까지는 이미 작년에도 보고를 드린 바가 있고, 금년에 들어와서 주로 진행되는 일들이 각 호기별로 체계가 조립이 되면 그 다음에 기능점검을 하고, 기능점검을 하면 지상시험을 하고, 지상시험을 하면 비행시험으로 넘어가게 됩니다. 각각 시제기별로 현재는 초도비행 시험의 진행되는 과정에 있습니다. 이게 끝나면 금년도 9월말까지 해서 군용 적합성 시험이 9월에 있습니다. 이게 완료가 되면 잠정 전투형 적합판정을 추진하게 되고, 이게 끝나면 양산규격에 맞는 초도양산을 시작을 해서 ´13년도까지 해서 초도양산을 하고, ´12년 6월까지 후속 비행시험이 다 끝나서 최종적으로 완벽한 규격이 되면 여기에 따라서 후속양산계획이 대부분의 물량이 ´13년부터 추진이 될 예정입니다.