그러나 앞서 말씀드린 대로 추진제탱크의 기술적 난이도, 제작업체 중도포기 및 재선정, 초기 예산부족에 따른 장비 도입지연 등의 문제로 2013년에 수립된 조기개발 계획은 달성할 수가 없었습니다. 2016년에 개최된 우주위원회에서 이러한 상황을 반영하여 우선 시험발사 일정은 금년 10월로 연기하였으나, 2016년 우주위원회에서도 여러 가지 불확실성으로 인해 본발사 일정은 확정하지 못하였습니다.
이번에 확정된 한국형발사체의 발사 일정과 관련해서는 그간 추진제탱크의 높은 기술적 난이도와 이에 따른 제작 불량 발생, 열악한 우주산업 환경과 제작업체 변경, 초기 예산부족 등의 문제가 발생하였으나, 현재는 새로운 제작업체가 선정되고 소재 수급이 가능해짐에 따라 본격적인 공정개발이 진행되고 있습니다. 국민이 기다리는 한국형발사체의 발사 일정을 최대한 앞당기기 위해 발사체 공정 중 병행이 가능한 공정은 최대한 병행하고, 발사체 조립 후의 시험 일정과 검증 일정도 단축하는 등 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 참고로 한국형발사체의 발사 일정은 2011년 최초 계획에서는 시험발사는 2018년 12월, 본발사는 2020년 및 2021년으로 계획되었으나, 2013년 한국형발사체를 이용한 달탐사가 2025년에서 2020년으로 5년 단축됨에 따라 한국형발사체의 시험발사도 2017년, 본발사도 2019~2020년으로 하는 조기개발 계획을 세웠습니다. 그러나 앞서 말씀드린 대로 추진제탱크의 기술적 난이도, 제작업체 중도포기 및 재선정, 초기 예산부족에 따른 장비 도입지연 등의 문제로 2013년에 수립된 조기개발 계획은 달성할 수가 없었습니다. 2016년에 개최된 우주위원회에서 이러한 상황을 반영하여 우선 시험발사 일정은 금년 10월로 연기하였으나, 2016년 우주위원회에서도 여러 가지 불확실성으로 인해 본발사 일정은 확정하지 못하였습니다. 그간 전문가 점검 및 문제해결 노력을 통해 이번에 2021년 2월과 10월로 한국형발사체의 최종발사 일정을 확정하게 되었습니다.