강 지휘정찰사업부장은 장거리레이더사업 개발시험평가 과정에서 중복적 결함이 계속 발생하고 부정행위가 통보되어 사업을 중단했다고 말했다.
네, 알겠습니다. 저희 담당부장께서 설명하시겠습니다.  <답변> (강은호 지휘정찰사업부장) 장거리레이더사업을 관리하고 있는 지휘정찰사업부장입니다. 이 사업의 경우에는 2014년 1월부터 4월까지 개발시험평가가 있었고, 2014년 7월부터 2015년 12월까지 운용시험평가가 1차 있었습니다.  개발시험평가 과정에서 감사원 감사 결과 부정행위가 있다고 판단이 돼서 저희한테 통보가 됐고, 그 내용을 저희들이 다시 산업부 산하에 있는 기술표준원에 그 진위 여부를 확인을 했는데, 일부 좋지 못한 행동이 있는 것으로 저희가 통보를 받았습니다.  두 번째, 운용시험평가 과정에서 2014년 7월부터 있었던 운용평가 과정에서 원래 당초 계획은 8개월 정도 운용시험평가를 시작하기로 예정했었는데 계속 합격을 하지 못해서 네 차례에 걸쳐서 연기를 하고, 약 16개월 동안 운용시험평가를 실시했는데 최종적으로는 불합격 판정이 나왔었습니다.  그 이후에 업체가 실질적으로, 기술적으로 보완을 했다고 주장을 해서 보완계획, 그다음에 보완한 내용을 보고해서 2016년도에 다시, 2016년 한 5월경부터 2차 시험평가를 다시, 운용시험평가를 시작했습니다.  그런데 시험평가 해서 약 8월 말, 9월 초까지 시행하는 과정에서 1차 때 중복적으로 떨어졌던 내용이 결함이 계속해서 같이 발생을 하게 된 것입니다. 그래서 사업을 중단하고, 보완여부 관련 가능성 검토를 했는데 단기간에 기술적으로 즉시 보완은 좀 힘들다고 판단이 돼서 일단 사업을 중단하게 된 것이고, 국내 운용 중인 레이더의 노후도를 생각해서 과거 행정***을 많이 축소해서, 단축해서 신속하게 사업을 재추진하는 것으로 이번 방추위에서 결정하였습니다.