그래서 2010년 3월 제2기지 건설지가 확정이 되었고, 이를 바탕으로 남극조약협의당사국회의에 건설의향서 및 환경영향평가서를 제출해서 국제사회에서 장보고기지 건설에 대한 동의를 만장일치로 획득했습니다. 그래서 지난 2012년 12월부터 제1단계 건설공사가 시작이 되었고, 현재 2단계 건설공사가 진행 중에 있습니다.
그래서 2010년 3월 제2기지 건설지가 확정이 되었고, 이를 바탕으로 남극조약협의당사국회의에 건설의향서 및 환경영향평가서를 제출해서 국제사회에서 장보고기지 건설에 대한 동의를 만장일치로 획득했습니다. 그래서 지난 2012년 12월부터 제1단계 건설공사가 시작이 되었고, 현재 2단계 건설공사가 진행 중에 있습니다. 1단계 건설공사는 2012년 12월부터 2013년 3월까지 약 90일간 수행이 되었고, 건설인력은 118명이 투입이 되었습니다. 주로 건설자재 및 장비를 하역하고, 가설공사를 했고, 또 주요 건물, 다시 말씀드리면 본관동, 발전동, 정비동 등의 기초공사와 골재, 외장 등의 공사가 수행이 되었습니다. 전체 공정은 약 32%가 조금 넘게 수행이 되었습니다. 건설공사 사진을 몇 장 보여드리겠습니다. 먼저, 본관동에 기초공사와 골조공사가 이루어졌고, 또 외장공사가 일부 수행이 됐습니다. 또 발전동 및 정비동 공사가 거의 마무리 되었고, 기타 비상대피동이나 저유탱크나 관랑 등등의 공사가 수행이 되었습니다. 1단계 건설공사를 마친 3월 초의 현장사진입니다. 가운데에 본관동에 한쪽 윙이 외장까지 마무리 되었습니다. 그리고 발전동과 정비동이 외장이 다 이루어진 것으로 확인하실 수 있습니다. 다음은 2단계 건설공사 내용입니다. 2013년 12월 초부터 2014년 3월까지 약 97일 동안 건설인력이 285명이 투입이 되어서 건설공사가 진행되고 있습니다. 주요 공사로는 외장이 어느 정도 이루어진 본관동, 발전동, 정비동의 마감 및 내장공사가 이루어지고, 나머지 저유탱크나 독립연구동 등을 완성을 할 예정입니다.