작업하는데 있어서는 기상조건이 그렇게 중요하지 않은데, 발사예정일 즈음해서는 돌풍이 분다든지 비가 온다든지 하는 경우에 발사를 연기할 수밖에 없기 때문에 그 기간을 맨 마지막에 정하게 됩니다. 그래서 우리가 7일전 정도 돼야 그날 당일에, 발사예정일의 날씨를 정확히 알 수 있습니다. 행정적으로 우리가 나로호관리위원회, 이번 같은 경우에는 나로호 3차 관리위원회를 통해서 행정적으로 날짜를 잡습니다.
구체적으로 며칠 전, 며칠 전의 절차는 말씀드리기가 조금 곤란한데요. 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 우리가 발사예정일을 잡는 것을 어떻게 잡았느냐를 말씀드리면 그 다음의 작업에 대해서 이해를 하실 수 있을 것 같습니다.  지난 9월 1일에 모든 구성품이 나로우주센터 조립동에 입고되었습니다. 나로우주센터 조립동에 입고되었다는 얘기는 이때부터는 기상상황이나, 외부적인, 비가 와도 조립동 안에서는 작업할 수 있기 때문에 그 다음부터는 조립동 안에서 이루어지는 절차를 가지고 기술적인 조건들을 다 가지고 갈 수 있었습니다.  그래서 우리가 기술적으로 준비하는 시간을 감안해서 발사가능 예정일을 잡은 것이고요.  행정적으로 우리가 나로호관리위원회, 이번 같은 경우에는 나로호 3차 관리위원회를 통해서 행정적으로 날짜를 잡습니다. 오늘 11시에 나로호 3차 발사 관리위원회를 열어서 행정적으로 발사 예정일을 잡은 것이고요.  세 번째는, 기상여건이 제일 중요할 수 있습니다. 작업하는데 있어서는 기상조건이 그렇게 중요하지 않은데, 발사예정일 즈음해서는 돌풍이 분다든지 비가 온다든지 하는 경우에 발사를 연기할 수밖에 없기 때문에 그 기간을 맨 마지막에 정하게 됩니다.  잘 아시는 것처럼 기상청에서 예보를 할 때 3개월 전에, 1개월 전에, 7일 전에 이런 식으로 예보를 합니다. 그래서 우리가 7일전 정도 돼야 그날 당일에, 발사예정일의 날씨를 정확히 알 수 있습니다.