어촌 뉴딜 자문단 150명을 구성하여 사업 전 과정에 걸친 컨설팅과 주민 역량 강화사업을 하며 사업이 끝나고 난 후 3년 동안 사후관리까지 운영할 예정이다.
일단 자문단은 저희가 아직 구성은 안 돼 있고요. 일단 자문단 관련돼서 한 150명 정도를 자문단으로 구성할 예정이고, 그 자문단으로 하여금 사업 대상지에 대해서 책임자도 임명하고, 그 사업 전 과정에 걸쳐서 자문하고 컨설팅하고, 나중에 사업이 끝나고 나서도 한 3년 동안 사후관리까지 하는 쪽으로 운영할 예정이고요.  말씀하신 개소 수하고 시간을 정해놓고 하게 되면 아래로부터의... 그러니까 저희가 기본적으로 모든 개발사업에서 중요한 점이 주민들이 어떻게 생각하고 참여하느냐가 가장 중요할 것 같습니다.  그런 부분들이 이제 아까 말씀드린 어촌뉴딜 자문단에서 주민 역량 강화사업도 하고, 그분들과 함께 사업을 만들어 나가는 쪽으로 해나갈 예정이고요.  또 하나 문제점은 ‘정해진 시간’이라고 말씀을 하셨는데, 저희가 기본적으로는 한 2개 연도를 예상을 합니다.  각 개소당 100억 사업인데, 아시겠지만 내년 같은 경우도 100억의 한 35% 정도가 사업에 반영이 돼 있습니다.  통상 저희가 기항지 개선사업을 하다 보면 설계가 한 6개월 정도, 4개월 내지 5개월 정도, 그리고 행정 절차 1~2개월 해서 한 6개월 정도 소요되고요. 나머지 공사 기간이 한 6개월 정도 되면 선착장하고 뭐 그런 대합실, 부대시설은 완공이 1년 만에 될 수 있습니다.  그래서 내년 35% 예산을 확정... 집행하는 데 문제가 없고요. 그렇게 되다 보면 나머지 공사 부분은 2년 차에 하기 때문에 시간상으로 크게 딜레이 될 것 같지는 않고요.