과학기술정보통신부는 9월 29일 ‘누리호 발사관리위원회’를 개최하여 누리호 1차 발사를 위한 기술적 준비상황과 최적의 발사 여건 등을 종합적으로 검토한 결과, 2021년 10월 21일을 발사예정일로, 발사예비일은 10월 22일에서 10월 28일까지로 확정할 예정입니다.
안녕하십니까? 과학기술정보통신부 거대공공연구정책관 권현준입니다. 9월 29일 제1차 누리호 1차 발사관리위원회를 개최할 예정이므로 이에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 과학기술정보통신부는 9월 29일 ‘누리호 발사관리위원회’를 개최하여 누리호 1차 발사를 위한 기술적 준비상황과 최적의 발사 여건 등을 종합적으로 검토한 결과, 2021년 10월 21일을 발사예정일로, 발사예비일은 10월 22일에서 10월 28일까지로 확정할 예정입니다. 이번에 발사가능기간을 확정한 ‘발사관리위원회’는 누리호 발사와 관련된 주요 의사결정을 담당하는 위원회로서 과기정통부와 한국항공우주연구원의 주요 관계자들로 구성되어 있습니다. 누리호 1차 발사관리위원회에서는 발사 전까지의 기술적인 준비상황뿐만 아니라, 발사 시까지 계획된 최종 준비 작업에 대해서도 면밀하게 검토하여 발사기간을 확정하였고, 일주일간의 발사예비일은 기상 등에 의한 일정 변경 가능성을 고려하여 설정하였습니다. 현재 누리호는 지난 8월 말, WDR을 성공적으로 완료한 후 비행모델 조립과 발사대 점검 등의 최종 발사 준비를 진행 중에 있습니다. WDR을 마친 비행기체의 단을 분리하고 실제 비행을 위한 화약류 등을 설치하고 있으며, 10월 중순까지 비행모델 조립을 완료하고, 발사 2일 전까지 기체점검을 지속할 예정입니다. 누리호가 발사될 제2발사대는 발사체와의 통신 연계, 발사 운용을 위한 각종 설비·시스템을 점검하고 있으며, 10월 중순까지 발사를 위한 준비를 마칠 예정입니다.