국책사업에서 기존 시설을 다 해체하고 순환도로를 배치하는 공사가 일체 중단되고 있다.
이 부분은 국책사업이고, 금년 3월 말까지 기존 시설을 다 해체를 하고, 그다음에 그 해체된 곳을 순환도로를 배치하고 정지를 해야 되는 그런 일정을 갖고 있습니다. 그런데 지금, 그게 사실은 작년 말 12월 정도부터 이 공사가 시작되어야 하는데 지금 일체 중단되고 있습니다. 그에 따른 우리 현대건설하고 우리가 계약되어 있는데, 중단된 그런 늦어진 데에 따른 손실이라든지, 그런 데에 대해서 구체적으로 이야기해 줄 수 있어요?  <답변> (관계자) 현대화사업본부장 문경화입니다. 지금 공사 지연에 따른 손해가 발생하는 부분에 대해서는 지금 현대하고 우리들이 감리단 삼호하고 관계해 있습니다. 공사가 완전히 준공처리가 안 됐기 때문에 현재 남아 있는, 기존 운영하고 있는 수산시장 이것을 철거하는 부분, 그다음에 철거가 다 끝나면 거기에 순환도로 하는 부수공사가 남아 있습니다.  그래서 이 공사가 다 끝나야 준공처리를 하는데, 이 공사가 계속 이어져야 되는데 중간에 소요 사태로 인해서 중단이 되면 우리들이 상당한 손해가 발생하는 부분이 되겠습니다.  그래서 아까 질문하신 부분에 대해서 그 비용은 지금 현대하고 삼호하고 정확하게 계산되지는 않았지만, 일단은 우리들은 월 한 12억에서 16억 정도 비용이 추가로 발생할 것으로 추산하고 있습니다.  그래서 공사가 원만하게, 이게 턴키식으로 되어 있기 때문에 원만히 끝나려면 소요 사태도 조기에 정리가 되어야 된다고 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.