현재 10월에 발사할 시험발사체 비행용 부분품들은 현재 나로우주센터에서 다 조립대기 중인 상태이고요. 관심 많으신 엔진 같은 경우는 작년도 12월 초에 납품을 위한 수락시험을 다 완료했고 현재 조립대기 중에 있습니다.
(김성규 과기정통부 거대공공연구정책과장) 제가... 디테일한 것 원하시죠? 우리 본부장님께서 말씀드리겠습니다.  <답변> (사회자) 테크니컬한 건 우리 항우연에서... 고정환 본부장님이시죠? 발사체개발사업본부 본부장님께서 답변해 주시겠습니다.  <답변> (고정환 항우연 한국형발사체개발사업본부장) 항우연의 고정환입니다. 현재 10월에 발사할 시험발사체 비행용 부분품들은 현재 나로우주센터에서 다 조립대기 중인 상태이고요.  관심 많으신 엔진 같은 경우는 작년도 12월 초에 납품을 위한 수락시험을 다 완료했고 현재 조립대기 중에 있습니다.  비행용 기체는 1월, 지난달부터 조립에 착수를 한 상태이고요. 7월 초까지 조립계획에 있습니다.  <답변> (관계자) 본부장님, 하나 질문이 있습니다. 성공 가능성이 얼마나 됩니까?  <답변> (사회자) 연구자 입장에서 말씀해 주시면 될 것 같습니다.  <답변> (고정환 항우연 한국형발사체개발사업본부장) 뭐 농담으로 말씀드리면 반반이겠죠. 그런데 저희가 뭐... 이 발사체 같은 경우는 항상 문제가... 그러니까 뭐냐면 몇 십 년 동안 발사체를 운용을 해오다가도 어느 날 실패하는 경우도 생기고 하는 게 있고요.  저희가 현재 지금 한국형발사체 같은 경우는 모든 하드웨어를 대부분 처음 새로 개발을, 그것도 국내에서 다 해왔습니다. 그래서 그 부분에 대해서는 저희가 지상에서 할 수 있는 시험들을 최대한 다 하고 있고, 올 상반기가 굉장히 중요한 시기인데요.