선저부 굴착작업 중 기상 악화로 며칠간 작업하지 못했고 가장 크게는 지질이 상당히 견고하고 불규칙해 장비가 계획과 달리 원하는 방향으로 이동하지 않는 문제가 있었다.
예, 감사합니다. 우리 인양추진과장이 설명을 드리겠습니다만, 기본적으로 저희는 가장 중요한 게 가능한 선체에 손상을 주지 않도록 하는 부분을 지금까지 상당히 중요한 원칙으로 갖고 왔다는 말씀드리고요. 와이어를 거는 부분도 지난번 선수들기에서도 저희가 한번 경험을 했기 때문에 그런 점을 참작하고, 그다음에 와이어가 선미에 닿지 않도록 하는 방안을 지금 강구하고 있다는 말씀을 드립니다. 그 자세한 내용은 우리 인양추진과장이 한번 설명 드리도록 하겠습니다.  <답변> (관계자) 안녕하십니까? 인양과장입니다. 지난 한 달간 작업한 내용을 보면 굴착작업을 반복을 했습니다. 그래서 저희가, 아시겠지만 선저부가 상당히 어렵기 때문에 계속 굴착작업을 반복했는데 작업하는 와중에 장비가 계획했던 것과 좀 다른 그런 궤도를 보임으로 인해서 저희가 시행착오를 많이 겪었고요. 그리고 피항을, 태풍 때문에 피항을 한 차례 했고, 최근에도 안타깝게도 기상이 안 좋아서 작업들은 하지만 실질적인 굴착과 그리고 빔 삽입 작업은 며칠 동안 못 하고 있는 상황입니다.  가장 큰 이유는 뭐냐 하면 지질이 일단은 상당히 견고하고 또 불규칙하기 때문에 저희가 장비 작업을 하는 과정에서 예상치 못한 그런 장비가 왔다 갔다 하는 궤적이 생각보다 원하는 방향으로 이동이 안 되는 그런 문제가 있었습니다.  저희가 작업을 하면서 그런 작업이 반복되다 보니까 이것이 작업이 진행되면 진행될수록 오히려 기존에 들어간 빔과 현행 굴착작업, 이번 빔을 넣기 위해서 굴착을 하고 있는데 기존 빔에도 영향을 미치는 그런 현상을 발견했습니다.