감사원에서 있었던 지적사항에 대해서는 금일 충분히 자료를 첨부해서 위원님들께, 물론 사전설명도 드렸고, 위원님들께 충분히 설명을 했습니다. 그때 나온 사안들이 굉장히 여러 가지가 있었는데, 그 모든 사안에 대해서는 충분히 우리가 입증자료를 첨부해서 설명을 드렸고요.
감사원에서 있었던 지적사항에 대해서는 금일 충분히 자료를 첨부해서 위원님들께, 물론 사전설명도 드렸고, 위원님들께 충분히 설명을 했습니다.  그때 나온 사안들이 굉장히 여러 가지가 있었는데, 그 모든 사안에 대해서는 충분히 우리가 입증자료를 첨부해서 설명을 드렸고요. 또 그것에 대한 진지한 토론이 있었습니다.  그에 따른 결과로 우리가 금일 의결한 것은 K2 파워팩 초도양산은 정상적으로 57회 방추위에서 결정한 대로 해외 파워팩을 적용하고, 두 번째, 더 중요한 것이라고 볼 수 있는 것이 현재의 국내 파워팩 개발을 지속적으로 하느냐 하는 사안이었습니다.  잘 아시는 것처럼 현재 국내 파워팩은 이미 2년 전에 사업이 종료하기로 계획되어 있었습니다. 그 이후에 시험평가를 지속적으로 하면서 여러 가지 문제가 발생되었고, 그에 따라서 사업을 초기에는 1년, 다시 올해 8월까지 시험평가기간을 연장했었습니다.  하지만 역시 시험평가 중에 일어나는 빈번한 결함으로 인해서 금년 8월로 계획되었던 OT 기간을 10월로 1차 연장하였고, 또 다시 결함이 발생해서 금년 12월 말까지 사업을 연장시켰습니다.  하지만 결과는 아직까지 사업이 종료되지 않은 상태이고, 아시는 것처럼 9월 24일경으로 기억을 하고 있는데, 9월 24일에 기동 중에 엔진이 파손된 이후에는 아직까지 시험평가를 진행하지 못하고 있습니다.  따라서 국산 파워팩의 개발사업이, 핵심부품 개발사업입니다. 이 사업이 금년 말로 사업이 종료되기 때문에 사업을 연장해주지 않게 되면 사업은 자동적으로 정산절차에 들어가고, 그 사업 자체가 더 이상 추진할 수 없는 상황이 됩니다.