그래서 금년 4월 19일 도시관리계획결정 고시가 됨으로 인해서 실질적인 현대화사업이 확정됐습니다. 이와 동시에 금년 9월부터는 현대화사업에 대한 교통영향분석·개선대책, 건축계획 심의, 환경영향 평가, 실시계획 인가를 완료했고, 지난 10월 15일에 건축허가까지 완료해서 노량진수산시장 현대화사업의 각종 인·허가 업무는 전부 마무리된 상태입니다.
그러나 서울시에서는 고가도로 하부 건축이 불가능하다는 의견으로 상충이 되어서, 현대화사업은 약 2년 6개월 동안에 사업이 지연되기도 했습니다. 서울시의 장승배기~여의도 간에 고가도로 계획은 서울시에서 2004년도에 이미 예비타당성조사를 완료했고, 노량진시장 주변에 중장기·장기 구상안이고, 지금 현재에도 고가도로 계획은 확고한 의지를 갖고 있는 상황입니다. 그러던 것이 2011년 5월에 농림수산식품부에서 두 차례 관계기관 회의를 거쳐서, 우측에 있는 비축기기 부지 전체 2만 2,146평을 활용해서 현대화사업을 추진하기로 서울시와 aT간에 합의함에 따라서 현대화사업은 본격적으로 급물살을 탔습니다. 그 이후에 2011년 9월부터 2012년 1월까지 서울시 도시계획위원회의 자문을 받았고, 동작구 의회 의견 청취, 도시계획위원회 자문을 통해서 금년 1월에 동작구에서 서울시로 도시관리계획결정 승인 신청을 했습니다. 금년 2월에 서울시의회 도시관리위원회와 본회의 의견청취를 거쳐서 3월에 서울시 도시계획위원회 심의를 통과했습니다. 그래서 금년 4월 19일 도시관리계획결정 고시가 됨으로 인해서 실질적인 현대화사업이 확정됐습니다. 이후에 수협에서는 실시설계를 재개하고 사업추진의 탄력을 받게 됐습니다. 이와 동시에 금년 9월부터는 현대화사업에 대한 교통영향분석·개선대책, 건축계획 심의, 환경영향 평가, 실시계획 인가를 완료했고, 지난 10월 15일에 건축허가까지 완료해서 노량진수산시장 현대화사업의 각종 인·허가 업무는 전부 마무리된 상태입니다.