과학기술정보통신부는 점검위원회의 의견을 수용해 개발 기간 연장을 국가우주위원회의 심의를 거쳐 확정했다.
이에 과학기술정보통신부는 점검위원회의 의견을 수용하여 2020년 12월 발사를 목표로 개발기간을 3년에서 5년으로 2년 연장하는 것으로 국가우주위원회의 심의를 거쳐 확정하였습니다. 아울러, 향후 추가적인 일정지연이 발생하지 않도록 외부전문가의 상시적인 점검기능을 강화하고, 연구기관의 책임성을 높이는 등 사업관리체계 개선방안을 지속적으로 강구할 예정입니다. 달 탐사 1단계의 종료시점이 늦어짐에 따라 달 탐사 2단계의 착수 여부와 추진시기 등은 전문가 의견수렴과 공청회 등을 통해 종합 검토하여 올해 12월 발표예정인 제3차 우주개발진흥 기본계획에 반영할 계획입니다. 달 탐사 1단계 사업은 사업기간이 당초 기획과정에서 4년에서 3년으로 단축되고, 또 초기 예산확보가 늦어지면서 1년 순연되는 등 우여곡절을 겪은 끝에 2016년 사업을 착수하였습니다. 또한, 초기 예산투입 부족 등 앞서 말씀드린 기술적 요인 외에도 연구개발 진행과정이 매끄럽지 못한 측면도 있었습니다. 현재는 이러한 시행착오를 극복하고 순조롭게 연구개발을 진행하여 다음 달 9월에는 예비설계를 마치고, 올해 전체 개발일정의 약 40%까지 진행될 예정입니다. 이후 전력을 기울여 차질 없이 궤도선 개발을 완료한다면 2020년 12월 궤도선을 발사하여 우리나라의 우주활동 영역을 넓히는 첫 걸음이 될 것입니다. 연구개발 과정의 축적된 기술을 바탕으로 우리의 달 궤도선이 국민의 꿈과 희망을 안고 달에 도달할 수 있도록 혼신의 노력을 기울여 나가겠습니다.