<이철조 세월호인양추진단장 직무대리> 이어서 다음은 추진 중인 선미들기 진행상황에 대해서 말씀드리겠습니다. 얼마 전 말씀드린 대로 선미들기 시행을 위해 추가 빔 설치 등 사전작업을 진행하고 있는 가운데, 지난 11월 4일 새벽 선미들기를 위해 필요한 3개의 추가 빔 중 28번 빔 설치를 완료하였습니다.
밑에 부목을 대고 이동을 해서 부대 이동을 해서 올리는 시스템은 모듈 트랜스포터(module transporter)라고 해서 바퀴형 운반 장치를 쓰는 것은 동일하게 되겠습니다. 이상 설명 마치겠습니다. <이철조 세월호인양추진단장 직무대리> 이어서 다음은 추진 중인 선미들기 진행상황에 대해서 말씀드리겠습니다. 얼마 전 말씀드린 대로 선미들기 시행을 위해 추가 빔 설치 등 사전작업을 진행하고 있는 가운데, 지난 11월 4일 새벽 선미들기를 위해 필요한 3개의 추가 빔 중 28번 빔 설치를 완료하였습니다. 남은 20번 빔 구간은 현재 상당 부분 굴착이 진행되어 조만간 설치할 수 있을 것으로 예상되며, 마지막 21번 빔도 조속히 설치될 수 있도록 24시간 체제로 굴착작업을 진행하고 있습니다. 이어서 잔여 5개 리프팅 빔은 선미들기를 통해서 설치하도록 하겠습니다. 추가 빔 설치 외에 잭킹바지선 장비 개조, 리프팅 빔 위에 유실방지망 설치 등 준비작업도 차질 없이 준비하도록 하겠습니다. 마지막으로 향후 추진계획에 대해서 말씀드리겠습니다. 선미들기 작업을 진행하는 동안 변경된 공법에 대한 상세설계를 확정하고, 곧바로 잭킹바지선 개조 및 반잠수식 선박 동원 등의 과정을 거쳐 장비현장 투입 및 인양용 와이어 연결 등 인양대기에 들어갈 예정입니다. 해양수산부와 상하이샐비지와의 계약기간은 금년 연말까지이지만, 상하이샐비지가 연내 인양을 하지 못하더라도 정부와 상하이샐비지는 계약기간에 구애받지 않고 이번에 변경된 공법을 바탕으로 동절기에도 지속 추진하여 반드시 인양을 성공시키겠습니다.