이 세월호인양추진단장 직무대리는 추가 빔 설치 등이 이루어지고 있는 선미 들기 진행 상황에 대하여 설명했다.
밑에 부목을 대고 이동을 해서 부대 이동을 해서 올리는 시스템은 모듈 트랜스포터(module transporter)라고 해서 바퀴형 운반 장치를 쓰는 것은 동일하게 되겠습니다. 이상 설명 마치겠습니다. <이철조 세월호인양추진단장 직무대리> 이어서 다음은 추진 중인 선미들기 진행상황에 대해서 말씀드리겠습니다. 얼마 전 말씀드린 대로 선미들기 시행을 위해 추가 빔 설치 등 사전작업을 진행하고 있는 가운데, 지난 11월 4일 새벽 선미들기를 위해 필요한 3개의 추가 빔 중 28번 빔 설치를 완료하였습니다. 남은 20번 빔 구간은 현재 상당 부분 굴착이 진행되어 조만간 설치할 수 있을 것으로 예상되며, 마지막 21번 빔도 조속히 설치될 수 있도록 24시간 체제로 굴착작업을 진행하고 있습니다. 이어서 잔여 5개 리프팅 빔은 선미들기를 통해서 설치하도록 하겠습니다. 추가 빔 설치 외에 잭킹바지선 장비 개조, 리프팅 빔 위에 유실방지망 설치 등 준비작업도 차질 없이 준비하도록 하겠습니다. 마지막으로 향후 추진계획에 대해서 말씀드리겠습니다. 선미들기 작업을 진행하는 동안 변경된 공법에 대한 상세설계를 확정하고, 곧바로 잭킹바지선 개조 및 반잠수식 선박 동원 등의 과정을 거쳐 장비현장 투입 및 인양용 와이어 연결 등 인양대기에 들어갈 예정입니다. 해양수산부와 상하이샐비지와의 계약기간은 금년 연말까지이지만, 상하이샐비지가 연내 인양을 하지 못하더라도 정부와 상하이샐비지는 계약기간에 구애받지 않고 이번에 변경된 공법을 바탕으로 동절기에도 지속 추진하여 반드시 인양을 성공시키겠습니다.