그래서 이러한 부분들은 선체인양이 결정되면 정확한 인양업체가 또 나름대로 추정해야 되고, 거기에 따라서 모든 인양설계가 영향을 받게 됩니다. 잠수 제한기준은 파고가 2m, 풍속이 10m/sec 이하로 설정을 하고, 이 기준은 작년에 수중수색 경험을 결과로 했습니다.
그래서 이러한 부분들은 선체인양이 결정되면 정확한 인양업체가 또 나름대로 추정해야 되고, 거기에 따라서 모든 인양설계가 영향을 받게 됩니다. 잠수 작업가능일수. 잠수 제한기준은 파고가 2m, 풍속이 10m/sec 이하로 설정을 하고, 이 기준은 작년에 수중수색 경험을 결과로 했습니다. 물론, 이것보다 파고가 더 높고 했을 때도 무리하게 잠수사들이 투입돼서 수색 구조작업을 했지만, 이제는 인양하는 과정에서는 그렇게 무리하게 하면 또 많은 불상사가 일어나기 때문에 그렇게 할 수가 없습니다. 그다음에 여기 어느 철에 그래도 수중작업을 잘 할 수 있을까, 그래서 이 부분도 한국해양연구원에서 조사한 결과를 여기에 요약했습니다. 양호한 시기는 5~10월, 그리고 또 제일 좋은 시기는 5~6월, 그리고 9월 하순~10월 중순이 최적기다. 그리고 7~9월까지도 좋은데 그때는 태풍이 오는 계절이기 때문에 우리나라에 태풍이 4~5개 오고, 어떤 때는 2개 왔다가 어떤 때는 더 많이 오고하는 아주 불확실한 요소들이 많이 있습니다. 어쨌든 이러한 철별로 인양하는 게 좋다. 그래서 작업 가능한 일수는 작업환경이 좋지 않은 12월, 그리고 11월부터 1~3월은 비교적 불량하기 때문에 특별히 꼭 해야 된다는 요구가 없을 때는 가능하면 작업을 하지 않는 것이 안전하겠다는 생각이 들고요. 잠수, 수중작업을 하는 일수는 지금 말씀드린 바와 같이 파도의 높이에 의해서 결정됩니다. 파도의 높이에. 파도가 아무리 높아도 잠수사들이 물속으로 들어갈 수는 있지만 들어갔다 나올 때 잠수바지가 없으면 작업을 할 수 없지 않습니까? 그래서 잠수작업바지는 파도가 높을 때는 다 피항을 해야 됩니다.