미수습자 유실 방지를 위해 선수 부분 통유리 전체가 그물망으로 막아지고 선체 가능한 탱크에 압축공기가 주입된 후 조류 방향으로 양쪽에 큰 그물망이 설치될 계획이다.
다이빙벨입니다. 계약과 동시에 우리는 작업 선단과 잠수사들이 바로 ***을 할 계획입니다. 그러면 사전조사를 철저히 할 계획입니다. 이 과정에서 상세한 촬영도 곁들여질 예정입니다. 최초로 잔존유 제거작업이 시작되고요. 선체에 접근 가능한 탱크가 9개소가 있습니다. 그곳의 잔존유를 제거하는 모습입니다. 다음은 미수습자 유실방지대책을 설명 드리는 영상입니다. 접근이 가능한 곳은 접근해서, 특히 좌현 쪽은 가능하다면 내부에서 외부 쪽으로 유실방지망을 설치하는 영상입니다. 우현 쪽은 외부에 노출되어 있기 때문에 밖에서 막는 것으로 되어 있습니다. 선수 부분에 통유리인데, 전체를 큰 그물망으로 막을 계획입니다. 선미 쪽은 묻혀 있기 때문에 우리가 굴착을, 에어리프팅을 통해서 굴착을 통해서 2m 정도 굴착을 한 다음에 통으로 그물망을 설치하는 장면입니다. 다음은 압축공기를 주입을 하기 위해서 부력 확보를 위해서 압축공기를... 구멍을 뚫고 압축공기를 주입을 하고 있습니다. 선체 가능한 탱크 공간에 밀폐를 하고 압축공기를 주입할 계획입니다. 부력이 2가지를 통해서 확보가 되는데, 1가지는 보신 것같이 압축공기를 주입을 하게 되고요. 그리고 보시는 에어백을 통해서 우리가 32개 에어백, 이것은 설계과정에서 바뀔 수 있는데 일단 32개 에어백을 설치할 계획입니다. 그리고 유실방지를 위해서 조류 방향으로 양쪽에 대규모 그물망을 설치할 계획입니다. 보시는 것은 선수들기 작업인데, 드는 과정에서 요동치는 것을 방지하기 위해서 좀 전에 테더라는 시설을 했고, 그리고 다이아호라고 현지에 있는 작업선을 통해서 크레인을 통해서 선수들기를 하고 있습니다.