남극 장보고과학기지는 1단계인 기지건설 공사를 성공적으로 마쳤고 건설자재를 선적한 화물선이 도착하면 2단계 공사를 진행할 예정이다. 
남극 장보고과학기지 건설은 극한지역에서의 작업인 점을 감안하여 2012년 6월 국내에서 기지 자재를 사전에 가조립하여 현지 공사기간을 최소화하였으며, 현지에서 발생할 수 있는 시공상의 문제점을 사전에 파악하여 보완하였습니다. 2012년 12월 1단계 기지건설 작업이 착공되었으며, 잦은 강풍과 기온강하 등 남극의 혹독한 기상여건에도 불구하고 이듬해인 3월 1단계 건설공사를 성공적으로 마쳤습니다. 이번에 건설자재를 선적하여 평택당진항에서 출발한 화물선이 남극에 도착하는 11월 25일부터 2단계 공사가 진행될 예정입니다. 이 화물선은 건설자재 약 7,000톤과 각종 생필품, 장비를 싣고 11월 12일 호주 호바트항에 잠시 기항하여 장보고기지에서 사용할 남극용 디젤유를 싣고 11월 16일 기지 건설지로 출항할 예정입니다. 남극 도착 1주일 전에는 화물선과 아라온호가 만나서 아라온호의 에스코트를 받으면서 이동하여 남극 테라노바만에 11월 25일경에 도착할 예정입니다. 이번 남극 장보고과학기지 2단계 건설은 1단계 건설 때보다 약 15일 정도 앞당겨 시작하는데, 1단계 공사 경험상 연중 실제 공사가능기간이 평균 65일에 불과하였고, 운송 및 하역작업이 중단되는 경우가 발생하였기 때문에 건설기간을 앞당기게 된 것입니다. 건설기간을 최대한 확보하기 위해 아라온호를 이용해 화물선을 가능한 한 건설지 인근까지 접안시켜 해빙에 직접 정박한 다음 자재를 얼음 위에 바로 하역하고, 중장비로 건설지까지 운반할 계획입니다.