왜냐하면, 지금 우리 입장에서는 2차 발사를 더 완벽하게 해서 추진하는 것이 중요하기 때문에, 예를 들어 3차 발사라고 흔히 하시는데 저희 계약적으로는 재발사라고 하는 것입니다. 재발사의 요건은 아마 이번 일이 다시 말씀드리면 1차 발사의 실패원인이 어느 쪽에 귀책이 있느냐, 이런 것으로 따지는 것이 아니고, 계약서상에 규정된 것으로 따지기 때문에, 지금 이와 같은 성공이냐, 실패냐 또 어떤 누구 쪽의 책임이냐 하고는 관계없이 진행되는 부분이라서 일단 서로 그런 것은 논의를 하지 않고 있습니다.
(한국항공우주연구원 조광래 본부장) 답변 드리겠습니다. 우선 발사 일자 부분은 현재 1단이 오는 것이 3월 말, 4월 초 정도로 지금 협의를 하고 있고요. 그것이 정상적으로 오게 되면 저희가 1차 발사 때 작업한 그런 것을 참고해 보면, 2개월 + 조금 더, 2개월 그렇게 걸릴 것이다. 그렇게 예측이 됐다고 말씀드릴 수 있고요. 그래서 그것이 5월 말이냐, 6월 초냐 이렇게 되는 것은 제가 지금 답변 드리기가 조금 그렇고, 하여튼 현재 상황은 그렇습니다. 그래서 1단이 들어오는 시점부터 좀 더 구체적인 답변을 드릴 수 있지 않나 싶고요.  두 번째 FRB문제는 현재 3차까지 수행을 했고 1차 비정상 분리 원인에 대해서는 서로 보고서를 작성을 했습니다. 그리고 3차 발사 얘기 이런 말씀하시는데, 그 부분은 저희들이 그동안 의도적으로 저희들이 이슈화하지 않았습니다. 왜냐하면, 지금 우리 입장에서는 2차 발사를 더 완벽하게 해서 추진하는 것이 중요하기 때문에, 예를 들어 3차 발사라고 흔히 하시는데 저희 계약적으로는 재발사라고 하는 것입니다.  재발사의 요건은 아마 이번 일이 다시 말씀드리면 1차 발사의 실패원인이 어느 쪽에 귀책이 있느냐, 이런 것으로 따지는 것이 아니고, 계약서상에 규정된 것으로 따지기 때문에, 지금 이와 같은 성공이냐, 실패냐 또 어떤 누구 쪽의 책임이냐 하고는 관계없이 진행되는 부분이라서 일단 서로 그런 것은 논의를 하지 않고 있습니다. 그래서 저희들 계획은 2차 발사를 성공적으로 추진하는데 중점을 두고 하고, 그 이후에 계약적인 상황은 러 측과 협의할 그런 계획을 가지고 있습니다.