남극에서 건설 활동을 할 수 있는 날이 65일이기 때문에 국내에서 내부마감, 실내배관이 일체화된 모듈러를 만들어 배로 이송한 후 조립하는 형태의 모듈러 공법으로 기지를 짓는다.
바닷가에서 본, 물론 이것은 헬기에서 찍은 사진입니다만, 기지 위치입니다. 해빙으로 둘러싸여 있는 상태고요. 이 컨테이너 건물은 우리가 각종 현지 연구조사 및 건설 활동을 위한 조사를 위해서 재작년에 갖다 놓은 컨테이너 박스가 되겠습니다. 이 컨테이너 박스가 있는 지역이 우리 기지가 지어질 정확한 위치가 되겠습니다. 저 뒤에 보이는 것이 아라온이 접안되어 있고요. 조감도입니다. 단계공사로써 2단계에 걸친 공사가 진행되는데, 시설면적은 4,458㎡가 되겠습니다. 예산규모는 684억입니다. 주요 시설로서 본관동, 발전동, 정비동, 독립연구동, 비상대피동 등 부대건물이 되어 있습니다. 본관동에 대한 정면도, 배면도, 좌측면도가 되어 있고, 본관동 층별 평면구조를 간략하게 말씀드리면, 고상식입니다. 남극은 너무 저상식으로 하게 되면, 동토라 고상식으로 되게 되어 있습니다. 1층, 2층, 3층, 4층이 있는데, 날개가 세 쪽 있습니다. 두 쪽의 날개는 거주동, 숙소가 있고, 한 쪽은 연구동입니다. 중심부는 공용화로 식당이나 사무실 공간이라든가, 제4층에는 전망관측소, 관측실이 되겠습니다. 특징을 말씀드리면, 모듈러 계획입니다. 남극에서 우리가 건설 활동할 수 있는 것이 정확하게 기상여건 따져서 65일입니다. 그래서 내부마감, 실내배관이 일체화된 모듈러 공법으로 일단, 국내에서 모듈러를 만들어서 배로 이송해 가서 조립하는 형태의 건설공법이 적용되겠습니다.