한국형발사체의 발사 성공률을 제고하고 안정적인 개발을 추진하기 위해서 외부 산·학·연 전문가 15인으로 구성된 전담평가단을 구성해서 최근 3개월 동안 향후 개발 일정에 대한 종합적인 점검을 수행하였으며, 그 결과 2021년 2월과 10월 두 차례 예정된 한국형발사체의 발사 일정을 2021년 10월과 2022년 5월로 각각 조정하게 되었습니다. 일정이 변경된 주요 요인은 총 3단으로 구성된 발사체의 최하단부인 1단부 조립의 복잡성입니다.
안녕하십니까? 과기정통부 거대공공연구정책관입니다. 과기정통부는 제18회 국가우주위원회를 서면으로 개최하고, 한국형발사체 개발 추진현황 및 향후 추진계획안 그리고 정지궤도 공공복합통신위성 개발사업 계획안을 심의·확정하였습니다. 첫 번째 안건인 한국형발사체 개발 추진현황 및 향후 계획안은 한국형발사체 누리호의 발사 일정을 조정하는 내용입니다. 한국형발사체의 발사 성공률을 제고하고 안정적인 개발을 추진하기 위해서 외부 산·학·연 전문가 15인으로 구성된 전담평가단을 구성해서 최근 3개월 동안 향후 개발 일정에 대한 종합적인 점검을 수행하였으며, 그 결과 2021년 2월과 10월 두 차례 예정된 한국형발사체의 발사 일정을 2021년 10월과 2022년 5월로 각각 조정하게 되었습니다. 일정이 변경된 주요 요인은 총 3단으로 구성된 발사체의 최하단부인 1단부 조립의 복잡성입니다. 75t 엔진 총 4기를 제한된 공간에서 조립해야 하는데, 이때 발생한 작업의 어려움과 조립 공정의 증가 등에 따라 일정이 지연되게 되었습니다. 또한 1단, 2단, 3단을 연결하는 발사체 단간 조립 기간도 현행화시켰으며, 발사 전 비행모델에 극저온 산화제를 충전시켜 극저온 상태에서도 발사체가 이상 없이 작동함을 확인하는 WDR 작업도 개발 일정에 추가하여 발사 성공 가능성을 제고하고자 합니다. 두 번째 안건은 정지궤도 복합통신위성 개발사업 계획안입니다. 정부가 개발하는 네 번째 정지궤도 위성인 천리안 3호의 개발 계획이 되겠습니다. 천리안 3호는 2021년 착수하여 2027년 발사를 목표로 약 7년간 추진되는 사업으로, 총 4,118억 원을 투자하여 3종의 통신탑재체를 탑재·운영할 계획인 위성입니다.