바람 방향이 바뀌면서 큰 너울성 파도 때문에 작업선이 심하게 흔들리게 되고 세월호 선체도 상당한 중량을 감당하게 되면서 선수를 내려놓아야겠다고 판단했다.
그러나 새벽에 2시경이 되어서 불행하게도 바람방향이 바뀌면서 큰 너울성 파도가 닥치게 되었습니다. 이런 원인은 해양과학원연구소에서... 해양연구소에서 들은 얘기로는 태풍, 대만에서 불어온 폭풍 때문에 이어진 거라고 들었습니다. 최대 파고는 2m까지 올라갔었습니다.  때문에 저희 작업선도 심하게, 너울성 파도 때문에 심하게 흔들리게 되고 거기에 연결된 선체, 세월호 선체도 따라서 중량을, 상당한 중량을 감당하게 되었습니다. 그러면서 저희가 선수부분에 연결했던 와이어도 요동침에 따라서 파고... 파여 들어가게 되고, 그래서 새벽 5시 30분경에 선수를 내려놓아야 되겠다고 판단했습니다.  그래서 후속 다음 단계 작업의 편리를 위해서 밑에 리프팅빔 후미... 후미 쪽에 설치하려던 리프팅빔 2개를 지금 선체 선수 쪽에 설치를 했습니다. 이 2개 리프팅빔은 나중에 다음번 선수들기 작업 하는 데 있어서 상당한 큰 도움이 될 것입니다.  선수들기 작업은 꼭 소조기에만 진행이 되어야 되기 때문에 다음 소조기까지, 26일까지 기다려야 됩니다. 소조기 때 수중 유속은 초속 1m 정도고요. 대조기에는 보통 한 2.5m~3m가량 됩니다.  현장에 있는 잠수사들은 지금 작업이 가능한 시간에는 거의 24시간 동안 풀로 지금 계속 작업을 하고 있고요. 그리고 현장 엔지니어들 같은 경우도 항상 지금 24시간 동안 계속 기술토의하고 방안을 새로 만들고 바쁘게, 현장은 바쁘게 돌아가고 있습니다.