기술적인 부분들에 대해 어려운 난제들이 많이 발생했고 당초 기획했던 것보다 목표하는 것들이 높아짐에 따라 달 탐사 1단계 사업이 늦어지게 되었다.
달 탐사 1단계 사업이 늦어지게 된 원인은 여러 가지가 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 한 가지 원인 때문에 된 것이 아니고 저희들이 점검하는 과정에서 복합적인 요인으로 생각하고, 지금 말씀하신 1차연도 예산이 충분히 지원되지 못한 부분도 저는 하나의 원인으로 작용했다고 저희들도 다들 이해를 하고 그렇게 공감을 하고 있습니다.  그리고 그 외에 기술적인 부분들도 저희들이 굉장히 어려운 난제들이 많이 발생을 했고, 또 앞서 설명드린 대로 여러 가지 미션들이 추가되고 저희들이 당초 기획했던 것보다 목표하는 그런 것들이 다 높아졌습니다. 그러다 보니까 그런 부분들을 다 달성하기 위해서는 추가적으로 2년이 필요하다는 결론이 나왔고.  2단계 사업에 대해서는 제가 간략히 말씀드린 대로 1단계 사업이 일단 2년 이제 늦어지기 때문에 2단계 사업의 착수시점은 자연스럽게 본다면 2년 늦어지는 정도로 생각할 수 있겠지만 중요한 부분은 1단계 사업에서 우리가 획득하는 기술이라든가 여러 가지 그런 2단계 사업을 할 만큼 충분히 기술 확보라든가 준비가 되는지 그런 부분들도 저희들이 고려를 해야 되고.  특히, 달 탐사 2단계는 지금 대전제가 한국형발사체를 전제로 하고 있습니다. 그런데 한국형발사체는 아직 또 3단계 본 발사 이후에 달 탐사까지 할 수 있을 만큼 충분한 신뢰성과 안정성이 확보되는지 여부가 또 거기도 변수가 많이 있습니다.  그렇기 때문에 달 탐사 2단계 사업에 대해서는 지금 당장 말씀드리기는 어렵고, 그동안 저희들이 금년 상반기 쭉 달 탐사사업을 점검하면서 우선은 1단계 사업에 대한 점검이 시급하기 때문에 거기에 초점을 맞춰서 점검을 진행을 했고, 2단계 사업에 대해서는 이제 하반기에 그 부분에 대해서 중점적으로 점검을 하고 어떤 가시적인 결과가 도출되면 그 내용을 3차 우주개발 기본계획에 담을 예정입니다.