점검결과를 바탕으로 미래부는 국가우주위원회의 심의를 거쳐 일정 지연을 만회하기 위하여 조급하게 시험발사체를 개발하기보다는 충분한 시험을 통한 기술적 완성도 및 신뢰도가 높은 발사체를 개발한다는 방침을 정하고, 이에 따라 시험발사를 내년 12월에서 2018년 10월로 조정하기로 결정하였습니다.
75톤 엔진의 경우 연소불안정 문제는 연소기 설계변경과 지속적인 실험을 통하여 2016년 2월 해결하였고, 지난 9월 시제 2호기 엔진 조립을 완료하고 현재 안정적으로 시험을 수행하고 있습니다. 제작 난이도가 높은 추진제 탱크는 국내외 연구진의 공동작업을 통해 공정 개발을 완료하고, 불량 문제를 2016년 3월에 해결하였습니다. 이어서 현재 체계모델을 입고한 상태입니다. 당초대로 2017년 12월에 시험발사 일정을 준수하기 위한 다양한 방안이 항공우주연구원과 전담평가단에 의해 검토가 되었으나, 발사실패 가능성이 높고 또 사고위험성도 높아서 일정 조정이 불가피한 것으로 분석되었습니다. 점검결과를 바탕으로 미래부는 국가우주위원회의 심의를 거쳐 일정 지연을 만회하기 위하여 조급하게 시험발사체를 개발하기보다는 충분한 시험을 통한 기술적 완성도 및 신뢰도가 높은 발사체를 개발한다는 방침을 정하고, 이에 따라 시험발사를 내년 12월에서 2018년 10월로 조정하기로 결정하였습니다. 이어 2호 안건입니다. 2호 안건 이하는 간략, 간략하게 말씀드리겠습니다. 2호 안건 200대 중점 우주기술개발 로드맵은 우주개발 중장기 계획상에 나와 있는 여러 가지 우주 관련된 사업을 성공적으로 수행하기 위해서 이에 필요한 핵심기술을 확보하기 위한 전략이 되겠습니다. 임무 달성을 위한 총 754건의 수요기술을 도출하였고, 이중 시급성, 경제성, 기술확보 중요성 등을 고려하여 200대 중점기술을 선정하였고, 현재는 각 중점기술에 대해서 기술현황, 개발주체, 개발시점, 개발방법 등 구체적인 확보전략을 마련하여 로드맵안을 작성 중에 있으며, 전문가 및 관계부처 의견을 수렴 중에 있습니다. 최종안은 내년 2월경 확정될 예정입니다.