남극조약협의당사국회의에 건설의향서 및 환경영향평가서를 제출하고 국제사회에서 장보고기지 건설에 대한 동의를 만장일치로 획득하여 2012년 12월부터 제1단계 건설공사가 시작되었다.
그래서 2010년 3월 제2기지 건설지가 확정이 되었고, 이를 바탕으로 남극조약협의당사국회의에 건설의향서 및 환경영향평가서를 제출해서 국제사회에서 장보고기지 건설에 대한 동의를 만장일치로 획득했습니다. 그래서 지난 2012년 12월부터 제1단계 건설공사가 시작이 되었고, 현재 2단계 건설공사가 진행 중에 있습니다. 1단계 건설공사는 2012년 12월부터 2013년 3월까지 약 90일간 수행이 되었고, 건설인력은 118명이 투입이 되었습니다. 주로 건설자재 및 장비를 하역하고, 가설공사를 했고, 또 주요 건물, 다시 말씀드리면 본관동, 발전동, 정비동 등의 기초공사와 골재, 외장 등의 공사가 수행이 되었습니다. 전체 공정은 약 32%가 조금 넘게 수행이 되었습니다. 건설공사 사진을 몇 장 보여드리겠습니다. 먼저, 본관동에 기초공사와 골조공사가 이루어졌고, 또 외장공사가 일부 수행이 됐습니다. 또 발전동 및 정비동 공사가 거의 마무리 되었고, 기타 비상대피동이나 저유탱크나 관랑 등등의 공사가 수행이 되었습니다. 1단계 건설공사를 마친 3월 초의 현장사진입니다. 가운데에 본관동에 한쪽 윙이 외장까지 마무리 되었습니다. 그리고 발전동과 정비동이 외장이 다 이루어진 것으로 확인하실 수 있습니다. 다음은 2단계 건설공사 내용입니다. 2013년 12월 초부터 2014년 3월까지 약 97일 동안 건설인력이 285명이 투입이 되어서 건설공사가 진행되고 있습니다. 주요 공사로는 외장이 어느 정도 이루어진 본관동, 발전동, 정비동의 마감 및 내장공사가 이루어지고, 나머지 저유탱크나 독립연구동 등을 완성을 할 예정입니다.