시공사는 수협과 협의해 양해했으나 이후 시장이 철거가 안 되면 시공사에서 공사 중지 내지 타절요청하게 되므로 추가 비용 집행이 시작된다.
(관계자) 그것은 제가 답변 드리겠습니다. 그것은 우리 시공사와의 관계고, 시공사와는 우리 지금 수협하고 계획을 협의를 해서 양해를 받았습니다. 즉, 3월 15일까지는 일단 조금 양해를 한 상황이고, 3월 15일 이후에 만약에 현 시장이 철거가 안 되면 바로 시공사에서는 공사를 할 수가 없으니까 공사중지 내지는 타절 요청이 옵니다.  그래서 그것이 오면 우리들이 협의에 의해서 집행이 되는데, 지금 예상되는 것은 시공사에서는 공사가 안 되면 간접비 등 포함해서 한 달이 지나면 바로 청구되지 않을까, 이렇게 생각합니다.  그래서 추가비용 집행 시기는 4~5월 정도는 집행이 시작이 된다, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.  <답변> 추가로 보충해서 말씀드리면, 작년 10월 정도에 우리가, 10월 말경에 입주가 완전히 되면, 되었으면 시비를 해서 우리들이 대대적인 오픈행사를 하고 시장 활성화를 위해서 진짜 모든 역량을 다 집중해서 마케팅을 시도를 하려고 했습니다. 그런데 지금까지 이렇게 4개월 가까이 지연되고 있습니다.  지금 겨울에도 동파도 예상되고 그래서 지금 2개의 시장을 운영하고 있는 셈입니다. 작년 10월 말에 이전을 했으면, 한 시장만 운영하고 이쪽은, 벌써 멸실되었을 시장을 양쪽을 다 운영함에 따른 비용... 그런 부분도 상당히 우리들이 감수를 해나가고 있습니다.  아까 말한 그 추가비용은 우리가 구체적으로 말씀드릴 수가 없는 게 우리 현대건설하고 이런 여러 가지 상황에 따라서, 또 앞으로 우리 일정이 어떻게 될지 해가면서, 일정이 얼마나 늦었는지에 따라서 확정이 되겠습니다만, 당초 계획대로 하면 아까 그 정도의 비용이 소요된다고, 그렇게 추정된다고 그 정도로 알아주시면 고맙겠습니다.