그것은 우리 시공사와의 관계고, 시공사와는 우리 지금 수협하고 계획을 협의를 해서 양해를 받았습니다. 즉, 3월 15일까지는 일단 조금 양해를 한 상황이고, 3월 15일 이후에 만약에 현 시장이 철거가 안 되면 바로 시공사에서는 공사를 할 수가 없으니까 공사중지 내지는 타절 요청이 옵니다. 그래서 추가비용 집행 시기는 4~5월 정도는 집행이 시작이 된다, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
(관계자) 그것은 제가 답변 드리겠습니다. 그것은 우리 시공사와의 관계고, 시공사와는 우리 지금 수협하고 계획을 협의를 해서 양해를 받았습니다. 즉, 3월 15일까지는 일단 조금 양해를 한 상황이고, 3월 15일 이후에 만약에 현 시장이 철거가 안 되면 바로 시공사에서는 공사를 할 수가 없으니까 공사중지 내지는 타절 요청이 옵니다.  그래서 그것이 오면 우리들이 협의에 의해서 집행이 되는데, 지금 예상되는 것은 시공사에서는 공사가 안 되면 간접비 등 포함해서 한 달이 지나면 바로 청구되지 않을까, 이렇게 생각합니다.  그래서 추가비용 집행 시기는 4~5월 정도는 집행이 시작이 된다, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.  <답변> 추가로 보충해서 말씀드리면, 작년 10월 정도에 우리가, 10월 말경에 입주가 완전히 되면, 되었으면 시비를 해서 우리들이 대대적인 오픈행사를 하고 시장 활성화를 위해서 진짜 모든 역량을 다 집중해서 마케팅을 시도를 하려고 했습니다. 그런데 지금까지 이렇게 4개월 가까이 지연되고 있습니다.  지금 겨울에도 동파도 예상되고 그래서 지금 2개의 시장을 운영하고 있는 셈입니다. 작년 10월 말에 이전을 했으면, 한 시장만 운영하고 이쪽은, 벌써 멸실되었을 시장을 양쪽을 다 운영함에 따른 비용... 그런 부분도 상당히 우리들이 감수를 해나가고 있습니다.  아까 말한 그 추가비용은 우리가 구체적으로 말씀드릴 수가 없는 게 우리 현대건설하고 이런 여러 가지 상황에 따라서, 또 앞으로 우리 일정이 어떻게 될지 해가면서, 일정이 얼마나 늦었는지에 따라서 확정이 되겠습니다만, 당초 계획대로 하면 아까 그 정도의 비용이 소요된다고, 그렇게 추정된다고 그 정도로 알아주시면 고맙겠습니다.