접근할 수 있는 창문 전부 봉인을 했고 잠수사 진입이 가능한 부위도 작업을 했지만 빠른 조류 속에서 느슨해지는 현상이 나타났다.
총체적으로 지금 계산을 해 보면, 사전조사 하는 시간이 한 보름 정도 걸렸습니다. 잔존유 회수가 이게 한 달 반가량이 걸렸고요. 그리고 잔존유 회수과정에서도 우리가 예상치 못했던 난관에 부딪힌 적도 있고요. 탱크 내 기름들이 C Deck나 D Deck 쪽으로 다 흘러내려 간 상황이었습니다. 이게 우리도 매우 힘들게 이 작업을 완성을 했습니다.  아까 보셔서 알겠지만 유실 방지를 최대한 방지하기 위해서 우리가 총... 전부다 유실방지망 설치작업을 그것도 지금 힘들게 진행을 했습니다. 총 진행된 시간은 9월 9일부터 시작을 해서 11월 11일에 종결을 했습니다.  창문이 우리가 접근할 수 있는 창문은 전부다 봉인을 한 상태입니다. 해저면에 가까운 지면도 잠수사가 진입이 가능한 부위는 전부다 작업을 했고요. 잠수사가 진입할 수 있는 부위라면, 전부다 유실 가능한 부위라면 전부다 유실방지망을 설치했습니다.  이렇게 설치한 유실방지망들이 빠른 조류 속에서 다 풀어지는, 느슨해지는 현상이 나타났습니다. 그래서 11월 11일부터 29일까지 우리가 또 보강작업을 진행했습니다. 한 달이라는 시간을 추가로 소모해서 잠수사가 내려가서 다 용접하는 방식으로 다 고정을 진행했습니다. 그렇기 때문에 유실방지망 설치하는 데 있어서 총 두 번에 걸쳐서 작업을 진행했습니다.  그리고 2016년 구정 지나고 바로 목포항에서 또 현장에 들어가게 되었습니다. 원래는 음력 5일에 돌아가기로 했는데 현장 상황이 좋지 않았기 때문에 좀 늦게, 이틀정도 늦게 도착했습니다. 구정 이후에는 돌아와서 주로 와이어 설치, 와이어 연결 작업을 진행했습니다. 여기에는 폰툰 와이어와 선수들기 시 필요한 와이어, 지금 현장에 돌아와서도 지금 계속 이런 작업들을 현재도 진행 중입니다.