당초 저희들이 항우연이 이 시험발사 지연에 대해서 제기한 이후에 실무위원회에서 검토한 것은 기술적인 시행착오까지만 저희들이 검토가 되었습니다. 그게 아니고, 밑에 나와 있는 사업관리 체계상의 문제점, 그리고 항우연 외에 여러 가지 연구개발 환경문제도 짚어봐야 될 필요성이 있다는 지적이 제기돼서 저희들이 외부위원회를 더 가동해서 그런 부분을 저희들이 검토했고.
예, 무슨 말인지 알겠습니다. 먼저 3가지 질문 중에 두 번째, 세 번째를 제가 답변 드리고, 1번 질문은 기술적인 내용이니까 우리 원장님께서 답변을 하시는 형태로 하겠습니다.  두 번째, 항우연에서 이 사안을 제기한 이후에 실무위원회, 또 점검단, 오늘 이렇게 발표를 하는 과정에서 이제 이 안건 자료에 보시면 그런 부분이 소상히 나와 있습니다. 특히 이제 기술적인 문제뿐만 아니라 여러 가지 사업관리상에 어떤 문제점이 있었는지 부분은 안건 5페이지를 보시면 일정 지연의 원인분석 페이지가 있고, 기술적 작업뿐만 아니라 두 번째가 사업관리 체계상의 한계, 그리고 세 번째가 연구개발 환경의 한계, 이렇게 지적이 되어 있습니다.  당초 저희들이 항우연이 이 시험발사 지연에 대해서 제기한 이후에 실무위원회에서 검토한 것은 기술적인 시행착오까지만 저희들이 검토가 되었습니다. 그래서 그런 기술적인 문제가 어떤 부분이었고, 그게 해결되었는지, 그게 과정이 적절히 됐는지만 검토를 한 이후에 저희들이 국가우주위원회를 올리기 전에, 그러면 이것만 해결되면 다 해결되는 것이냐? 그게 아니고, 밑에 나와 있는 사업관리 체계상의 문제점, 그리고 항우연 외에 여러 가지 연구개발 환경문제도 짚어봐야 될 필요성이 있다는 지적이 제기돼서 저희들이 외부위원회를 더 가동해서 그런 부분을 저희들이 검토했고. 그 결과가 이 안건에 나와 있는 5페이지의 원인분석, 그리고 역시 안건 7페이지에 보시면 그 원인분석에 따른 여러 가지 사업관리 개선방안을 도출을 추가적으로 하느라고 몇 달이 더 추가 소요됐다고 말씀드릴 수 있겠습니다.