본 사업의 시스템 통합 특성상 부처 간 협업 증가에 따른 이해관계 상충으로 문제가 발생할 가능성이 있다. 따라서 각 부처 간 교류·협의를 통하여 충돌을 줄일 수 있는 운영협의회의 공식화가 요구된다.
본 사업의 시스템 통합(SI) 특성을 고려할 때 사업추진 과정 상 본체와 탑재체의 설계와 개발이 완료된 후 후반부 시험/조립단계로 진행될수록 부처 간 협업내용이 급증하고, 이해관계가 상충할 가능성이 매우 높다. 이에 운영협의회를 비공식적으로 운영하고 있으나, 운영협의회에서 논의·결정되어 추진된 사항 등에 문제가 발생할 경우 추후 책임소재가 불분명해질 개연성이 충분히 존재한다. 이는 사업추진과정에서의 걸림돌이 될 수 있고 사업종료 후 시점에서의 문제점으로 도출 될 수 있다. 따라서 시스템 통합측면에서 서브시스템별 통합, 정보교류 등을 위하여 부처 개발위원회 간 정보 교류·협의에 중심이 될 수 있는 체계로서 운영협의회의 공식화가 필요할 것으로 판단된다.