“저탄소 자동화 컨테이너터미널 기술개발”은 전체 연구계획 중 실용화와 단절된 부분에 대한 한정된 예산만을 확보한 후 연구결과에 따라 다음연구를 추진한다는 전략을 취하고 있어 엄밀한 과제관리 계획의 수립이 필요하다.
또한, “저탄소 자동화 컨테이너터미널 기술개발”은 [그림 2-9]에서 확인할 수 있는 바와 같이 총 3단계를 거쳐 연구실용화를 추진하여야 함에도 1단계 연구목표에 한정하여 예산확보를 하고 연구를 추진하였다. 연구성과물의 사업화를 위해 요구되는 연구개발은 2단계까지 총 300억 원 규모로 추정되지만 현행 연구는 1단계 50억 원 규모에 한정되어 수행 중으로, 전체 연구계획 중 실용화와 단절된 일부분에 한정된 예산만을 확보 후 연구 추진 중인 것으로 확인되었다. 2단계는 1단계 추진 후 연구개발결과를 기반으로 타당성을 검토한 후 개발 타당성이 확보될 경우 추진한다는 전략을 취하고 있는 점을 고려하였을 때, 1단계 연구의 성공 및 실패에 대한 판단기준, 실패 용인기준 및 절차, 2단계 미 추진 시 1단계 성과물의 활용방안 등 보다 엄밀한 과제관리 계획수립이 필요한 것으로 판단된다.