본 사업은 천안 및 청주정수장의 정수를 사업지역에 공급하기로 최초 계획하였으나 물량 부족 가능 의견으로,  충남 서부권의 상수도 공급을 위한 예산지역의 새 정수장 건설과 가압설비 및 도송 수관으로 일부 노선을 변경하는 계획 변경서를 제출하였다.
본 사업은 2016년 5월 예비타당성조사가 의뢰되었으며 같은 해 9월초에 정수장 활용 계획 변경에 따라 일부 도 송수 관로 및 가압시설 등의 수정안을 주요 내용으로 하여 사업계획 변경안이 접수되었다. 최초 사업계획안은 대청댐계통의 천안 및 청주정수장의 정수를 본 사업지역에 공급하는 것으로 계획되었으나, 해당 시설물이 기존에 공급하는 지역의 용수 수급 전망측면에서 여유 물량이 충분하지 못할 수도 있다는 의견이 제시되었다. 전반적인 세계경제의 성장 둔화와 함께 아산 DC의 가동율 전망 등을 고려할 때 삼성디스플레이는 아산 DC에 배정된 물량을 축소할 수 있는 방안을 모색하였다. 이와 관련하여 국토부는 충남 서부권 광역상수도 공급을 위해 필요한 원수를 마련하고자 아산 DC에 공급하는 원수 일부를 아산 탕정에서 분기하여 예산지역에 정수장을 신축하고자 하였다. 또한, 가압설비 및 도송수관로 노선을 일부 변경하는 것을 주요 내용으로 하는 사업계획 변경안을 제출하였다.