기존 진행하던 해외발사용역업체를 통한 발사계획을 수정하여 2021년 이후 발사되는 위성들에 국산 발사체의 활용을 계획하고 있으며, 위성들의 국내 자력 발사를 고려하고 있다. 
이와는 별개로 지난 2017년부터 개발에 착수한 2호기의 경우 현재 개발이 한 참 진행 중으로 지난해에는 시스템 기본설계를 비롯해 해외발사용역업체 선정 작업에 들어 갔으며 시스템 설계 검토회의(SDR) 개최를 거쳐 시험인증모델(EQM) 설계 및 제작에 착수하였다. 올해에는 열구조모델(STM) 제작 및 시스템 예비설계 검토회의(PDR) 개최와 함께 시험인증모델(EQM) 제작 및 납품, 환경시험을 수행할 것으로 알려졌다. 또한 지난해 진행한 해외발사용역업체를 통한 발사계획을 수정하여 2021년 발사 시 국산 발사체를 활용하여 발사한다는 계획을 최종확정한 것으로 발표되었다. 한편 정부는 이후 발사되는 위성들 역시 국내 자력 발사를 고려 중이다.