서브시스템별 기술자립화를 판단할 기반기술, 기술완성도의 기준이 명확하지 않아 주관적, 자의적 판단이 가능하고 판단에 대한 객관적 근거가 미흡하여 사업추진에 있어 실질적 기술자립화 수준 판단에 한계가 있을 수 있다.
본 사업의 서브시스템별 기술자립화를 판단할 수 있는 기반기술, 기술완성도에 대한 기준이 명확하지 않아 일부 주관적이고 자의적 판단이 가능하고 기술자립화 정도 판단에 대한 객관적인 근거가 미흡한 것으로 분석되었다. 이로 인해 기존 또는 본 사업추진에 있어서 실질적인 기술자립화 수준의 판단에 한계가 있을 수 있다. 환경탑재체의 경우, 본 사업을 통해 처음 추진되고 있음에도 불구하고 기술자립화 목표가 높게 설정되어 있지만 목표 설정에 대한 구체적인 근거 마련이 미흡했다. 또한 본 사업의 기술자립화 기준은 기술문서와 전문인력 중심으로 설정되어 있어 부분품 제작 등 관련 산업적 측면에서의 자립화 수준을 포괄할 수 없는 측면이 있다. 즉 위성 기술개발에 있어 제작, 조립/시험 단계에 소요되는 부분품 확보를 위한 수출승인(Export License, EL)품목 확보전략 등 산업화 측면에서의 기술자립화 수준을 판단할 수 있는 기준이 아직 반영되지 못하고 있는 것으로 분석되었다.