기존 기술을 새 시스템에 적용하기 위한 기술 개발을 NASA 대형 프로젝트 경영에서 간과하는 것으로 분석되었다. 다른 우주 시스템에서 검증이 된 기술일지라도 새 시스템의 요구 사항에 맞게 적용이 필요하며, 우주 시스템이 복잡하므로 기존 기술의 새 요구 조건에 대한 연구의 중요성이 크다.
우주 시스템 개발에 들어갈 때 모든 기술의 기술 완성도(Technology Readiness Level)가 66)에 이르렀을 때 개발 위험이 낮은 것으로 나타났다. 14개 프로젝트 중 4개가 핵심 신 기술이 기술 완성도 6에 못 미쳤고, 10개가 기존 기술을 시스템에 적용하는데 충분한 완성도를 얻지 못한 채 실행 단계로 넘어갔다. MSL 프로젝트의 경우, 상세 설계 시 2개의 핵심 기술이 완성되지 못한 채 실행 단계로 진입함에 따라 25개월이 지연, 6억6,000 달러의 예산이 증액되었고, GRAIL 프로젝트는 다른 프로젝트에서 사용된 반작용 휠을 그대로 가져왔으나, GRAIL의 시스템 요구에 맞도록 반작용 휠을 적용시키지 못한 채 실행 단계에 접어들며 시스템을 제작함으로써 일정 지연이 초래되었다. 기존 기술을 새 시스템에 적용하기 위한 기술 개발을 NASA 대형 프로젝트 경영에서 많이 간과하는 것으로 분석되었다. 다른 우주 시스템에서 검증이 된 기술일지라도 새 시스템의 요구 사항에 맞게 적용이 필요하며, 우주 시스템의 복잡성이 크므로, 기존 기술의 새 요구 조건에 대한 성숙도를 높이는 연구의 중요성이 크다.