사업 준비정도는 사업추진의 구체성을 판단하며 사업 준비도와 추진 의지는 비례한다. 본 사업은 상위계획 용수 수요량 산정 결과가 조사결과와 비슷하며 용수 수급 관련 기준이 엄격하다. 청주, 천안정수장 활용 계획은 불확실해 사업계획이 변경되었지만 종합적인 사업 준비정도는 대체로 양호하다.
사업의 준비정도는 해당 사업에 대한 계획의 구체성‚ 인력 및 재원의 투입정도 등 사업추진의 구체성을 판단한다. 사업의 준비정도가 높을수록 사업의 목적 등이 정책방향과 부합하고‚ 해당사업에 대한 높은 추진의지를 반영하는 것으로 평가할 수 있다. 본 사업은 상위계획에서 파악된 용수 수요량을 기준으로 용수 수요량을 산정한 결과와 본 조사에서 검토한 결과와 크게 상이한 수준은 아니다. 또한, 해당 지역의 상당한 택지 및 산단 개발에 따른 용수 수요가 증가하는 것을 고려한다면 용수 수급과 관련하여 엄격한 기준을 설정하고 검토한 것으로 판단된다. 그러나 당초 본 사업이 의뢰된 이후에 설정된 청주정수장 및 천안정수장 활용 계획은 불확실성이 내재되어 있었다. 이와 같은 문제로 한 차례 사업계획이 변경되었으며 정수장 건립계획 및 일부 관로 노선의 변경이 있었다. 그럼에도 불구하고 본 사업은 2025수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도)변경 (국토교통부‚2015)‚ 전국수도종합계획 (환경부‚ 2016), 각 지자체 수도정비계획을 검토한 결과, 종합적인 사업의 준비정도는 대체적으로 양호한 것으로 판단된다.