착수단계에서 과제도출로 세부과제 선정의 근거가 부족하며 기반기술 위주로 세부과제를 선정했다. 협력체계 미구축으로 성과활용연계 실적이 미흡하며 기관간 공동연구 미수행으로 전문가 및 기술적 성과가 활용되지 않았다.
착수단계에서는 보완기획과 관련하여 기술적 성공가능성 및 경제성 분석을 통해 대상 기술 선정, 해양 분야에 특화된 어플리케이션 기술에 집중할 것이 권고되었다. 하지만 부서 간 협의 및 전문가 자문회의를 통한 과제도출로 세부과제 선정의 근거가 부족하며, 기반기술 위주로 세부과제를 선정하였다. 사전 협력체계 구축과 관련하여서는 관련 부처와 협력체계 구축을 통해 성과 활용, 물류표준화 및 향후 시스템 적용 가능성을 제고할 것과 한국해양수산개발원, 전자부품연구원, 한국전자통신연구원과의 공동연구체계 구축을 통해 관련 분야의 기술적 성과와 전문 인력의 활용이 권고되었음에도 협력체계 미 구축으로 성과활용연계 실적이 미흡하며, 기관 간 공동연구 미 수행으로 관련 분야의 전문가 및 기술적 성과가 활용되지 않았다.