사업추진 과정 상 일부 변수가 여전히 존재하고 있어 사업기간 내 성과목표를 미달성할 가능성이 있다. 더불어 사업 외부 조건에 의한 추진일정 지연 및 이로 인한 개발비용 증가가 우려된다.
본 사업의 기술자립화 목표를 대비하여 현재의 추진상황을 고려할 때 핵심기술의 자립화 목표는 충분히 달성이 가능할 것으로 전망된다. 그러나 기존 위성사업의 전례를 고려할 때 위성 제작과 조립 기간의 부족, 발사계획 변경 등 사업추진 과정 상 일부 변수가 여전히 존재하고 있어 사업기간 내 성과목표를 미달성할 가능성이 있다. 실제로 본 사업은 이미 사업 초기 계획에 대비하여 일정이 일부 지연되거나 조정되었다. 또한 위성 제작 및 조립 기간이 당초보다 5개월 정도 단축되어 해당 기간 내 목표달성의 어려움이 예상되고 있다. 이와 더불어 국내 위성개발 일정과 별개로 발사계획 변경, 예산확보 지연 등 사업 외부 조건에 의한 추진일정 지연 및 이로 인한 개발비용 증가가 우려된다.