U všech projektů došlo při výstavbě ke zpožděním od několika měsíců dovíce nežtřílet. Vevětšině případů bylo možnose zpožděnímzpůsobeným dodatečnými požadavkyvyplývající-miz posouzení dopadů naživotní prostředí, obtížemisezís-kávánímsprávních povolenía nepřesnými odhadyčivýpočty částečně vyhnoutlepším plánováním. U všech projektůtaké došlo ke zvýšení nákladů, které ve 20 % případů představovaly více než 30 % původní ceny, s maximál-nímzvýšenímceny o80 %vjednom případě. Nejčastěji byly nákladypřekročenykvůlinedostatečnémuplánování,které způsobovalozpožděnívedoucík pokutám,které platili navrhovatelé projektů, a ke zvýšení cen. Zvláštní zpráva č. 9/2010 – Je využití výdajů na zásobování vodou pro spotřebu v domácnostech v rámci strukturálních opatření EU maximálně efektivní?
Bei allen Projekten kam es zu Verzögerungen bei der Errichtung, die zwischen einigen Monaten und drei Jahrenlagen.In den meisten Fällen hätten diese Verzögerungen, die durch zusätzliche Auflagen aufgrund von Umweltverträglichkeitsprüfungen, Schwierigkeiten bei der Einholung behördlicher Genehmigungen und ungenaue Voranschläge oder Berechnungen verursacht wurden,teilweise durch eine bessere Planung vermieden werden können. Außerdem kam es bei allen Projekten zu Kostenüberschreitungen, wobei der ursprüngliche Preisin 20µ% der Fälle um mehr als 30µ% überschritten wurde und die maximale Überschreitungineinem Fall bei 80µ%lag. Häufigste Ursache für diese Kostenüberschreitungen war die mangelhafte Planung, diezu Verzögerungenführte, was wiederum von den Projektträgern zu zahlende Vertragsstrafen und Preiserhöhungen nachsich zog. Sonderbericht Nr. 9/2010 – Werden die EU-Ausgaben für Strukturmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung der Haushalte optimal eingesetzt?