Komise také u některých projektů, např. u stavebních prací na odpadní a vodovodní kanalizaci, nezajistila stanoveníjasně kvantifikovaných cílů výstupů, podle nichž by se dalo posoudit, zda bylo dosaženo plánovaných výstupů. Navíc nebylo provedeno plánované externí hodnocení Regionálního programu pro obnovu Střední Ameriky v polovině období. Zprávy svěřeneckého fondu pro Indonésii sdružujícího více dárců neuvádějí výstupy projektů do souvislosti s odpovídajícími náklady, a nelze z nich tedy vycházet při posuzování účelnosti nákladů ani stanovování referenční hodnoty. Například jednotka řízení programu odpovědná za projekt na okraji města Managua zaplatila agentuře OSN 7 000 EUR na dům, zatímco jednotka řízení programu odpovědná za projekt obecní správy v Hondurasu byla schopná stavět za pouhých 2 900 EUR na dům díky tomu, že do stavebních týmů zapojila příjemce. Na Srí Lance udělily delegace agenturám OSN projekty v přibližné celkové hodnotě 40 milionů EUR. Delegace měly na základě širokého posouzení za to, že tento postup je vhodnější než využití dodavatelů ze soukromého sektoru nebo nevládních organizací.
Darüber hinaus hat die Kommission bei einigen Projekten, z. B.im Bereich der Trink-wasserversorgungundder Abwasserentsorgung,nichtsichergestellt,dass präzise Output-Vorgaben definiert wurden,anhand deren beurteilt werden kann,obdergeplante Outputerreicht wurde.Zudem wurdediegeplante Halbzeitevaluierung des Regionalen Programms für den Wiederaufbauin Mittelamerika (Programa Regional de Reconstrucción para América Central, PRRAC) nicht durchgeführt. FEHLEN VON INFORMATIONEN ÜBER KOSTENVERGLEICHE ODER STANDARDKOSTEN mit den Kosten, weshalb diese Berichte keine Grundlage für eine Bewertung des Kosten-Nutzen-Ver-hältnisses und für vergleichende Betrachtungen liefern. So zahlte beispielsweise die für das Projekt zugunsten der Peripherie von Managua zuständige Programmverwaltungseinheit 7 000 EUR pro Haus an eine Organisation der Vereinten Nationen, während es der für das Gemeindeverwaltungsprojekt in Honduras zuständigen Programmverwaltungseinheit gelang, Häuser zum Stückpreis von 2 900 EUR zu bauen, indem die Empfänger in die Bauarbeiten eingebunden wurden. In Sri Lanka hat die Delegation Projekte im Gesamtbetrag von rund 40 Millionen EUR an Organisationen der Vereinten Nationen vergeben. Die Delegation hatte dieser Vorgehensweise auf der Grundlage einer umfassenden Beurteilung der Zusammenarbeit mit privaten Au ragnehmern oder Nichtregierungsorganisationen den Vorzug eingeräumt.