Při obnově státních silnic financované Asijskou rozvojovou bankou docházelo ke zpožděním. V důsledku potřeby projektové návrhy pozměnit (viz bod 22) se navíc práce na projektech prováděných agenturami OSN zahajovala teprve v druhé polovině roku 2007. K dalším zpožděním docházelo zejména v souvislosti s obtížemi při najímání zaměstnanců. To vše vedlo k tomu, že téměř tři roky po cunami se s prací na projektech ozdravění životního prostřední a projektech obecních silnic prováděných agenturami Spojených národůteprve začínalo. Práce na státní silnici A2 na Srí Lance POTŘEBA POSÍLIT SYSTÉMY DOHLEDU ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNOSTI Ve Střední Americe se projekty obnovy realizovaly prostřednictvím jednotek řízení programu a delegace obvykle prováděly pečlivé monitorováníakontrolu výdajů. Komise však nezajistila, aby byly k dispozici srovnatelné informace nebo standardníinformace o nákladech, které by umožnily provádění monitorovat a prokázat jeho efektivnost (viz rámeček 2).
So kam es bei der über die Asiatische Entwicklungsbank finanzierten Instandsetzung nationaler Straßen zu Verzögerungen. Außerdemhattendie Arbeitenbeivon Organisationender Vereinten Nationen durchgeführten Projekten wegen der Notwendigkeit konzeptioneller Veränderungen (siehe Ziffer 22) im zweiten Halbjahr 2007 gerade erstbegonnen. Weitere Verzögerungen ergaben sich aufgrund der Schwierigkeiten, geeignetes Personal zufinden. Fast drei Jahre nach dem Tsunami befandensich die Arbeitenim Zusammenhang mit denvon Organisationen der Vereinten Nationen durchgeführten Projekten zur Umweltsanierung und zum Bau von Landstraßen nochim Anfangsstadium. Arbeiten an der Nationalstraße A2 in Sri Lanka DIE ÜBERWACHUNGSSYSTEME MÜSSEN VERSTÄRKT WERDEN, DAMIT DIE EFFIZIENZ GEWÄHRLEISTET WERDEN KANN In Mittelamerika wurden die Rehabilitationsprojekte von Programmverwaltungs-einheitendurchgeführt,unddie Delegationsorgteim Allgemeinenfürein enge Begleitung und Kontrolle der Ausgaben. Allerdings hat die Kommission nicht sichergestellt, dass Informationen über Kostenvergleiche oder Standardkosten zur Verfügungstanden, anhand derensich die Effizienz der Durchführung überwachen und nachweisen lässt (siehe Kasten 2).